(33a) 

 chyme de leurs propres tiges, lorsque, par suite des courbes superposées 

 souvent décrites par celles-ci, ils viennent à être fixés étroitement sur elles 

 par leurs replis préhenseurs. » 



mécanique appliquée. — Sur le puits artésien de Passy, entrepris par 

 M. Rind pour le compte de la ville de Paris; Note sur la situation des 

 travaux au I er février i856; par M. Ai.pii.wi>, ingénieur des ponts et 

 chaussées, chargée de la surveillance de l'opération. (Présentée par 

 M. Dumas.) 



« Aux termes d'une convention intervenue le 1 4 juillet i855 entre M. le 

 préfet de la Seine et M, Kind, ingénieur saxon, le puits percé d'après les 

 procédés de cet ingénieur, sous la surveillance de l'ingénieur des ponts et 

 chaussées chargé de la direction du service des promenades et plantations 

 de la ville de Paris, doit avoir, dans toute sa profondeur, une section mi- 

 nimum de o™, 60 de diamètre intérieur et doit être descendu de 25 mètres 

 au moins dans la couche aquifère des grès verts située, en moyenne, à 

 55o mètres au-dessous du sol de la plaine de Passy. Il doit être garni d'un 

 cuvelage en bois de chêne formant tube de retenue. Un tube ascensionnel 

 de 23 mètres de hauteur environ au-dessus du sol de l'orifice du puits doit 

 élever les eaux à 76™, 49 au-dessus du niveau de la mer, hauteur nécessaire 

 aux différents services du bois de Boulogne. Les travaux du puits, dont la 

 dépense est évaluée à un chiffre maximum de 35oooo francs, doivent être 

 terminés dans le courant d'une année, à partir du 18 juillet 1 855, date de 

 l'acceptation de la soumission de M. Riud. 



» L'emplacement choisi pour le forage est situé dans les anciennes carrières 

 de Passy, à l'angle de la rue du Petit-Parc et de l'avenue de Saint-Cloud. 

 Les travaux d'installation consistant daus l'établissement des hangars, 

 d'une chaudière à vapeur et de deux cylindres moteurs, et dans le creuse- 

 ment d'un faux puits percé à bras d'homme dans le roc jusqu'à t i m , 35 au- 

 dessous du sol , ont été terminés le 29 août. Le forage du puits a été immé- 

 diatement entrepris. Les deux premières semaines ont été à peu près uni- 

 quement employées à régler les appareils et la marche de la machine, et à 

 dresser les ouvriers. Aussi les travaux du percement du puits n'ont com- 

 mencé, en réalité, d'une manière régulière que le i5 septembre. 



» Pour donner au puits o m , 60 de diamètre intérieur après le cuvelage en 

 hois de chêne, et pouvoir placer au besoin des tubes provisoires de retenue, 

 afin d'attendre la mise en place du cuvelage définitif qui ne sera établi qu'a- 

 près l'achèvement du forage, on a donné au puits i iu ,io de diamètre. 



