De overgeblevene hoeveelheid water is boven bevonden te zijn 

 144800000 kub. el ; de daartoe benoodigde tijd van opmaling is 



144800000 

 166.29 x 60 x 22 x 4 = ' 



De vermeerdering van het regen- en kwelwater is in 165 

 dagen 25000000 kub. ellen, afgemalen wordende in . . 29 



En stellende voor de kwel gedurende den laatsten tijd 

 nog 5 cc 



Zoo heeft de afmaling van het laatste water plaats in .199 dagen. 



De gezamenlijke afmaling zal dan plaats hebben in 192 -4-397 -- 199 

 = 788 dagen , of nagenoeg ia 26 maanden , en rekenende nog twee 

 maanden . welke hiervoren gesteld ziju om het laatste water tot het 

 zomerpeil af te rnalen, zoo is er tot de geheele droogmaking benoodigd 

 28 maanden.. 



,.// Jad (iub Eu-.iloiiumoi. 



De kosten, welke de droogmakiny met staande sohepraderen en 

 driehoog gemaal , alzoo bedragen zal , kan als volgt berekend warden : 



Een stoomwerktuig van dubbelde werking van 120 paar- 

 denkrachten . i . f 60000.00 



Voor gebouwen en werktuigen stellende 60000.00 



Is te zamen voor elk stoomwerktuig . . /120000.00 







Tot het bovengemaal heeft men jioodig het 

 plaatsen van 4 stoomwerktuigen ad ^120000.00 /"480000.00 



De consumtie van de brandstoffen per paar- 

 denkracht gelijkstellende als in de 7 e Afdeeling 

 is berekend op 3^ Ned. ponden per paarden- 

 kracht in het uur , waartoe voor elk stoom- 

 werktuig in 192 dagen 



3.50 x 120 x 192 x 24 = 1934880 Ned. 

 ponden , dat is voor 4 stoomwerktuigen 



7739520 Ned. ponden adfU de 1000 ponden 



rri 



Transportere 





108353.28 



/588353.2S 











