OBRAS DEL RIACHUELO 81 



Las fundiciones serán sólidas, duras, libres de sopladuras ú otros 

 defectos, con superficie lisas y parejas hechas por modelos perfecta- 

 mente bien concluidos. Las calderasjy máquinas serán construidas y 

 suplidas con todos los útiles y aparatos ordenados en los Eeglamentos 

 de las Cámaras de Comercio (Board. of Trade) y del Lloyd relativos 

 á buques á vapor, sean ó no especialmente mencionados en las espe- 

 cificaciones, cartas ú otros documentos, y las dimensiones y partes de 

 las escalas de las dragas á entera [satisfacción del Inspector. Las 

 ruedas dentadas serán extra fuertes y trabajarán suavamente tanto 

 hacia adelante como hacia atrás sin golpes, pero ajustadas de modo 

 que no tengan juego, debiendo los dientes tocarse en toda su osten- 

 sión. Todas las ruedas serán fundidas con esmero, limadas en todas 

 partes en que sea necesario y ajustadas entre sí prolijamente, los 

 agujeros para los ejes taladrados y los para las chatas cortados 

 cuidadosamente para el ajuste. Todos los dibujos y modelos serán 

 sometidos á la aprobación del Inspector, quien para todo objeto 

 tendrá libre acceso, en todas las horas de trabajo, á los astilleros y 

 talleres de los constructores. 



Los Sres. J. y G. Eennie se comprometen á tener los buques 

 construidos y listos con todos sus aparejos, útiles, provisiones y 

 artículos de repuesto, probados á vapor y navegando hacia Buenos 

 Aires dentro de nueve y medio meses contados desde la fecha de 

 este contrato ; es decir, el dia 10 de Diciembre de 1881 ; y si los 

 buques no estuvieran entonces terminados y prontos para hacerse á 

 la vela en el tiempo estipulado, los Sres. J. y G. Eennie pagarán 

 una multa de 60 Ib. est. (sesenta libras) por cada semana de demora 

 respecto de la draga de 70 caballos, y 25 Ib. est. (veinticinco libras) 

 respecto de cada una de las chatas á vapor y de la draga de veinti- 

 cinco caballos, contados desde la fecha estipulada hasta el dia en 

 que los buques estén prontos para hacerse á la vela. Xo se abonará 

 multa por demoras que se originen por huelgas generales en los asti- 

 lleros situados sobre el Támesis. Los Sres. J. y G. Eennie recibirán 

 un premio de 60 Ib. est. por cada semana de adelanto en la entrega 

 del total de los buques y materiales de respuesto concluidos, de los 

 nueve y medio meses estipulados. 



En el caso que los Sres. J. y G. Eennie no procedan á la cons- 

 trucción de los antedichos buques en el debido .y ordinario método 

 que responda al tiempo verdadero que para ello se requiere estipular 

 en este contrato, y después de catorce dias de habérseles exijido por 

 escrito que hagan mayor adelanto en la construcción de los buques 



6 



