9 



Sumidouro no s para facilidade da conservao 

 da linha, como pela vantagem que elle traria, per- 

 mittindo o transito por ahi aos industriaes do N. de 

 Diamantino, que evitariam a grande volta a que 

 eram obrigados, por Arroz sem Sal. Foi pois, com 

 satisfao que recebi em Cuvab a noticia de aue 

 tnheis accordado com a firma Ferreira & Gonalves 

 aquella construco e a ordem de ir at Diamantino 

 firmar o respectivo contracto. Do Diamantino fui 

 at o Sumidouro com o Coronel Jos Pedro Gon- 

 alves mostrar-lhe os servios que deveriam ser 

 feitos e tomar dados necessrios para projectos da 

 ponte sobre aquelle rio. Comeava, porm, com 

 rigor, a estao das chuvas e quella firma no 

 convinha assignar o contracto sino depois das 

 aguas ; mais tarde, tendo se dissolvido a sociedade 

 daquelles Srs., ficou sem effeito a promessa daquella 

 construco. Diversas vezes j tinha sido tentado 

 construir-se aquelle estivado, indispensvel para a 

 boa conservao da linha, mas, ora por ser occasio 

 das chuvas, ora por falta de recursos, foi isso sendo 

 sempre tambm adiado. As construces por emprei- 

 tada so sempre mais dispendiosas que as adminis- 

 trativas, uma vez que estas sejam administradas 

 com escrpulo e interesse de economia, como praxe 

 na Commisso de Linhas Telegraphicas ; a occasio 

 era favorvel pela baixa da borracha, que tinha dei- 

 xado muitos trabalhadores desoccupados. Resolvi, 

 ento, mandar o inspector Celestino Rodrigo de 

 Moraes construir aquelle estivado no, porm, como 

 sempre fora tentado, isto , collocando-se o madei- 

 ramento directamente no solo, e sim fazendo-o 

 elevado. Dei-lhe minuciosas instrucces verbaes e 



