( 'i'r> ) 



s'était contenté d'adopter des chiffres indiqués antérieurement et qui fixaient 

 à 5oo''' par seconde le minimum probable ou moyen du torrent de la Tre- 

 mola. M. Favre et son ingénieur conseil ne pouvaient attendre jusqu'à la 

 fin de l'hiver pour vérifier ce chiffre; ils durent commander les moteurs 

 hydrauliques, en se basant sur ce volume indiqué comme minimum pro- 

 bable. 



» En réalité, pendant les saisons d'hiver, depuis l'installation des tur- 

 bines, le régime d'eau de la Tremola a été réduit pendant quelques mois 

 à cinquante ou cent litres par seconde^ en sorte qu'il tombait de la voûte ou 

 des parois du tunnel quatre ou cinq fois plus d'eau que n'en contenait le 

 lit de la Tremola. Au bout de deux ans d'expérience, l'entrepreneur a dû 

 exécuter à grands frais une dérivation de l'eau duTessin, en suspendant un 

 aqueduc contre les parois à pic formées de roches inconsistantes et à 60™ 

 ou Too" au-dessus du lit du Tessin. Ces pentes abruptes sont ravagées 

 chaque hiver par des avalanches qui enlèvent une partie des parois ou 

 des contre-forts de l'aqueduc; en quatre ans, il y a eu dix-neuf de ces ava- 

 lanches, qui ont entamé plus au moins le canal de dérivation, en produisant 

 des interruptions fort nuisibles à la marche de la perforation et à l'aérage. 



» Enfin, pendant les hivers rigoureux, la totalité de l'eau du Tessin et de 

 l'eau de la Tremola est loin de suffire, et pendant l'hiver actuel, depuis la 

 fin d'octobre jusqu'à ce jour, plus de la moitié de nos turbines et des 

 compresseurs d'air que j'ai fait établir ont dû chômer faute d'eau motrice ; 

 il en est résulté une élévation de température nuisible aux ouvriers et aux 

 animaux de trait employés aux transports, dans les parties les plus avancées 

 du souterrain, et un retard notable dans la progression de la galerie du 

 côté sud. 



» Cette analyse assez incomplète pourra faire entrevoir la gravité des 

 obstacles que M. Favre et ses ingénieurs ont dû surmonter; elle mettra aussi 

 en saillie la direction intelligente et énergique donnée à l'ensemble de ce 

 vaste travail, et fera mieux apprécier l'achèvement complet de ces deux 

 galeries d'avancement dans le terme bien court de sept ans et cinq mois. 



» Une circonstance intéressante à noter, c'est que, contrairement aux 

 prévisions du second ingénieur en chef de la Compagnie, les compresseurs 

 de mon système établis aux deux extrémités du souterrain ont pu suffire, 

 jusqu'à l'entier percement, à l'aération du tunnel. Des cloches aspirantes, 

 analogues à celles qui avaient été employées au mont Cenis, et dont 

 M. Helwagg avait exigé l'établissement, assez coûteux, aux deux extrémités 

 du tunnel, sont restées sans emploi jusqu'à ce jour et ne serviront pro- 

 bablement pas pendant l'achèvement 



