138 A C A D i M I E 



que I'on pouvoit conduire a ces deux points 



de partage , & j'en pris les jauges en faifant 



en meme temps celles du canal de Long-pendu, 



que j'avois deja comniencees I'annee prece- 



dente en differentes faifons. Ces operations 



me firent voir que ce projet par Autun etoit 



poffible ; mais comme il avoit de tres-grandes 



difficultes , dont je rendis compte a MM. les 



Eius , ils me chargerent , par deliberation du 



2r Mai de la meme annee, de faire pour le 



canal de Long-Pendu , les memes operations 



que j'avois faites pour celui d'Autun , afin 



de comparer Tun avec I'autre. Je fis alors 



avec foin tons les nivellemens , les plans & 



jauges de ces deux projets , ainfi que les 



eftimatifs , & j'en rendis compte a la fin de 



Decem.bre. Je ne parlerai ici que de celui 



de Long-Pendu , que j'ai fait depuis dans le 



plus grand detail , attendu que j'ai demontre 



par le compte que j'en ai rendu, qu'il etoit 



preferable a celui d'Autun. 



Je me procurai d'abord un proces-verbal 

 de M. de Regemorte , contenant le nivelle- 

 ment de la Dheune de moulin en moulin. 

 Cette operation avoit ete faite par rapport 

 a un proces qui s'etoit eleve pour le flottage 

 de la Dheune. II refultede ce proces-verbal, 

 apres avoir reftifie quelques petites erreurs 

 de calcul , que le niveau du dechargeoir de 

 I'etang de Long-Pendu eft eleve a 425 p. 

 8°. au deffus des bafles eaux de la Saone 

 a Chauvort , a Tembouchure de la Dheune 

 dans cette riviere. Comme j'avois pris le ni- 



