( 135 } 

 do cette carte ; dies s'einpressent df deinander I'e- 

 chcinge (\o leuis publications avec celte inagnifique 

 proddction, et la communication des operations de 

 toiite nature qui ont scrvi a son accomplissement. Les 

 ing^ni(>urs beiges, hollandais, suisses, prussiens , es- 

 pagnols . ont obtenu les determinations des travaux 

 g^odesiqnes sur nos frontiei'es, pour I'execution ou la 

 verification des cartes qu'ils ont enlreprises. Le monde 

 savant designe celte CEuvre sous le nom de Carte de 

 retat-nidjor francdis , juste recompense pour ceux qui 

 I'ex^culent. 



Telle est au 1" Janvier 1846 la situation des travaux de 

 lacartede France. lZi5feuillessontpubliees ou se trou- 

 vent dans les mains des graveurs. Le nombre total des 

 feuilles enlierement terminees sur le terrain est de 

 163. La partie de territoire qui reste a lever peut etre 

 evaluee a environ 68 feuilles enti^res. Dans une cam- 

 pagne , 65 ofTiciers, charges des details topographi- 

 ques, levent une dizaine de feuilles. Ainsi sept annees 

 sont n^cessaires pour I'ach^vement complet de ce 

 grand travail. Depuis 1837 , 78 officiers sont employees 

 chaque annee a la carte de France , IZi a la geodesic , 

 65 a la topographie. Si le nombre des officiers etait 

 porte a 100 comme il I'a eXd en 1833 et 183/i ; si cc 

 nombre ^tait eleve surtout a 105, comme il cstindique 

 page 681 du budget de 18/|6, le travail sur le terrain 

 serait termine en moins de cinq ans , et la France 

 jouirait de la plenitude d'une tjeuvre aussi utile que 

 glorieusc. 



