186 



* 



trabajado con mediano ó menos que mediado aprovecliamien- 

 to; los 138 meses restantes, nada ó casi nada; siendo la ujayor 

 parte de éstos de casi completa paralización, por falta ó esca- 

 sez de fondos y otras causas. 



2? — Principales obras ejecutadas. — Muchas preliminares y 

 preparatorias de: — Instalación. — ■Comunicaciones diveisas. — 

 Canteras, areneras, barreras, &. — Talleres. — Taller general de 

 fabricación. — Investigación de manantiales <fc. &, 



Ohí'as de Vento. — Puente sobre el rio Almendares. — Presa 

 provisional. — Canal de derivación. — Malecoiies. — Rebajo de 

 la falda de la cuchilla de Barco &. 



Reunión de manantiales. — Obras en la cañada de Vento. — 

 Canal de desagüe de Vento. 



Estanque de reunión de manantiales. — Presa. — Toma de 

 agua. 



Canal.— Sección 1^ — Catial de derivación y de continuación 

 déla Presa. — Estaqueado defensivo. — Mina de desagüe. — Cá.- 

 mara de carga y casa de compuertas número 1. — Túnel del pa- 

 so del rio. — Cámara de descarga y casa de compuertas núme- 

 ro 2. — Toma del gran manantial del fondo del rio y de otros 

 de la orilla derecha. — Canalización del rio. 



Sección 2^— Parte V^ — Mina número 2. — Parte 2* — Casa 

 de compuertas n? 3. — Mina núm. 3. — Paso de Trevéjos. — 

 Parte 3*-Paso de Negron.-Muros de defensa números 1, 2 y 3. 



Sección 3^ — Parte 1^ — Mina número 4. — Parte 2^ — Paso de 

 Beatriz. — Casa de compuertas n? 4. — Parte 3^ — Paso de Mari- 

 nero. — Parte 4? — Mina n? 5 y trinchera encofrada. 



Torres,-registros,-ventiladores y pasos de agua de las dos 

 secciones. 



Sección 4^ — Pequeño tramo de la parte 4^-^Casa.de com- 

 puertas núm. 5 para la derivación. 



Carretera de servicio y de indemnización. 



Derivación del canal á los Filtros del acueducto de Fernan- 

 do 7? 



3? — Obras que faltan. — Algunos trabajos de remate en Ven- 

 to; — Paso del rio Orengo. — Resto de la 4? sección del Ca- 



