188 



Pérdida sufrida ea el incendio 



del 12 de Abril de 1876, según 



tasación $ 26,345-87 



Más lo gastado en los edificios... ,, 7,567-275 



$ 33,913-14^ 



Valor de lo que queda en alma- 

 cén $ 55,000-00 



Invertido en conservación y en- 

 tretenimiento de las obras, re- 

 paración, de estragos en los 

 edificios, etc ,,109,162-00 



$727,625-92 



Resulta gastado con aprovechamiento en la eje- 

 cución de todas las obras $2.183,558-39 



5? — Deuda de la ohra. 



Material $ 80,448-85é 



Personal „ 24,931-14 



Total el 30 de Junio $105,379-99é 



Esta deuda admite alguna redacción. 

 6 ^^ — Costo prohaUe de las obras que faltan. 

 Presupuesto del paso y puente de Orengo. .$ 43,500-00 

 Id. de las obras de terminación, depósito y 

 distribución $2.864,228-00 



Total $2.907,728-00 



7? — Comparación con el presupuesto, — Reconocida la defi- 

 ciencia del avance del costo de la conducción y depósito que 

 :;acompañó al ante-proyecto de 1855, se presentó en Agosto de 



1865 y con la Memoria de fin de aquel año el presupuesto 



adicionado siguiente: 



NOTA.— La tasación moderada de todas las obras ejeontadas pasa con mucho de lo in< 

 vartido. 



