( 232 ) 



gression est beaucoup plus rapide, que pour avoir deux fois autant de 

 précision ils devront dépenser beaucoup plus de deux fois autant de peine, 

 et qu'ils ne la regretteront pas. 



» D'un autre côté, plusieurs membres de la Commission ont émis l'avis 

 que, les frais généraux restant les mêmes, la dépense ne serait réduite que 

 d'un sixième. 



» Mais un examen plus approfondi du devis montre que cette éva- 

 luation est encore très exagérée. 



» Il n'y aurait aucune économie ni sur la mesure des bases, ni sur les 

 indemnités d'entrée en campagne, ni sur le transport du personnel et du 

 matériel de France en Amérique, ni sur le nivellement de précision, ni sur 

 l'achat des mules. 



» En ce qui concerne la mesure des angles, l'économie n'est pas la 

 même, si l'on veut rattacher la triangulation à la mer, au point dit « l'an- 

 cien Phare », dontj'ai parlé plus haut, ou si l'on renonce à ce rattachement. 



» Si l'on veut rejoindre la mer, jonction dont l'intérêt est manifeste, 

 on ne pourra supprimer que neuf stations, à savoir les cinq stations péru- 

 viennes et celles d'Acacana, Pisaca et Ama. Je ne parle pas des deux sta- 

 tions situées aux extrémités de la base, qui se trouveraient supprimées 

 également, mais qui devraient être remplacées par deux stations analogues 

 aux extrémités de la base de Targui. 



» Si l'on renonce à joindre la mer, on pourra supprimer en plus Çhilla, 

 MuUepungo, Minas et l'ancien Phare ; de sorte qu'on économiserait en 

 tout treize stations. 



'• La durée de l'opération serait ainsi diminuée de deux mois. 



■> Pour les mesures astronomiques, la station principale du sud serait 

 supprimée, ainsi que la station secondaire du Cerro Chacas, mais la station 

 secondaire de Purin devrait devenir principale. 



I) En somme, on aurait quatre stations secondaires au lieu de six ; d'où 

 une nouvelle économie de deux mois. 



» L'entretien du personnel français pendant un mois montant à 4175'^'", 

 l'économie en argent serait de 16700'^''. Cette évaluation est très exagérée, 

 car le séjour de chaque membre de la mission ne serait pas réduit de 

 quatre mois, et, en particulier, l'oflicier supérieur chef de la mission 

 devrait néanmoins rester un an à l'Equateur. Quant à une réduction du 

 personnel, elle ne saurait se faire sans nuire à la rapidité et à la bonne 

 exécution du travail. 



)i Les frais occasionnés par la mesure des angles, soit 38 000'', seraient 



