Jahresbericht. — Einleitung. i i 



Den folgenden Baubericht verdanke ich wieder Herrn Architekten Freiherrn v. 

 Hasenauer; derselbe wurde von Herrn Ingenieur Felix v. Zamboni zusammengestellt. 



»Im Laute des Jahres [888 wurden folgende Arbeiten im k. k. naturhistorischen 

 Hutmuseum hergestellt: 



Mitte Jänner wurde mit der Ausführung der Stuccatorer-Kunstmarmor- und orna- 

 mentalen Bildhauerarbeiten für das grosse Treppenhaus und die Gänge des I. Stockes 

 begonnen; diese Arbeiten waren Ende Mai so weit fortgeschritten, dass Anfangs Juni die 

 ornamentale Malerarbeit in der Hohlkehle des grossen Treppenhauses in Angriff genom- 

 men werden konnte. Nach Vollendung derselben wurde das grosse Deckengemälde und die 

 12 Lunettenbilder von Prof. Hans Canon auf der Decke, respective den Lunetten des 

 Stiegenhauses aufeachirt. Die Verkleidung der Wände und Pfeiler des Stiegenhauses 

 und der Gänge mit Kunstmarmor — circa 440 Quadratklafter — war Ende Juli vollendet 

 Die Säulen im Treppenhause und im Kuppelraume, Monolithe aus geschliffenem Tiroler 

 Serpentin, wurden im Laufe des Sommers versetzt. 



Mitte Juni wurde mit den weiteren Arbeiten im Mittelbau begonnen, und zwar: 

 1. ornamentale Malerarbeit an den Decken der Gänge im I. Stocke, 2. Stuccatorerarbeit 

 im grossen Mittelgewölbe und im grossen Vestibüle des I. Stockes, 3. ornamentale Bild- 

 hauerarbeit ebendaselbst. 



Die Ausführung der figuralen Bildhauerarbeiten wurde den Herren Prof. Tilgner, 

 Prof. Weyr, Benk und Lax übertragen. 



Weiters wurde mit den Weissarbeiten und der ornamentalen Bildhauerarbeit für 

 das Parterre -Vestibüle und die Hochparterregänge begonnen, ebenso kamen die Kunst- 

 marmorarbeiten für diese Räume zur Fertigstellung. 



Mit der Ausführung dieser Arbeiten für die Stiege vom I. in den II. Stock wurde 

 im Herbste angefangen und sind diese, sowie die oben erwähnten Arbeiten bis auf den 

 Kunstmarmor im Vestibüle des I. Stockes alle vollkommen fertiggestellt. 



Anfangs December begann die Lieferung der Balustraden aus Carraramarmor für 

 die Treppenhäuser und die Herstellung der ornamentalen Malerarbeiten im Kuppel- 

 raume, den Vestibules und den Nebentreppen. Für die Schausäle in den drei Geschossen 

 des Gebäudes wurde im Monate Juli die Ventilationsanlage fertiggestellt und probeweise 

 in Betrieb gesetzt. 



Die Lieferung der zur Verkleidung der Heizkörper in sämmtlichen Sälen des 

 Museums notwendigen Ofenmäntel wurde im Monate Juli begonnen und ist der grosste 

 Theil der Säle bereits mit solchen versehen.« 



Noch muss ich hier einiger Angelegenheiten gedenken, welche sich auf die Aus- 

 führung und Placirung der Gemälde beziehen, die zum Schmucke der Säle des Hoch- 

 parterre dienen. 



Die meisten derselben sind nunmehr vollendet und an den für sie bestimmten Plätzen 

 angebracht; ihre Anordnung aber, die ursprünglich in strengem Zusammenhange mit 

 den in jedem Saale aufgestellten Sammlungen gedacht war, wurde dabei mehrfach auf- 

 gegeben, einerseits aus ästhetischen Gründen, um nicht Gemälde, die in ihrer Disposition 

 und Farbenwirkung nicht zusammenstimmen, neben einander placiren zu müssen, 

 andererseits aber insbesondere auch, um für die Anordnung der Sammlungen selbst, für die 

 Gegenwart und Zukunft eine grössere Freiheit und Beweglichkeit zu erhalten. So wurde 

 insbesondere in den für die ethnographischen Sammlungen bestimmten Sälen XIV bis 

 XIX eine Anordnung der Bilder nicht nach localen, sondern nach allgemeineren Gesichts- 

 punkten getroffen. In den Sälen XIV und XV finden wir ältere und moderne Bauwerke 

 aus den aussereuropäischen Welttheilen zur Darstellung gebracht, in XVI bis XVIII An- 



