SÉANCE DU lO AVRIL igoS. IOo5 



officier estime qu'à la date du i"' avril igo), toutes les stations actuellement 

 construites seront terminées, sauf les deux dernières où l'on ne peut opérer 

 tant que les signaux des stations suivantes ne seront pas établis. Pendant 

 les mois d'avril, mai, juin, juillet deux des officiers opéreraient la recon- 

 naissance du dernier tronçon de l'arc et y construiraient les signaux. Pen- 

 dant ce temps les autres officiers feraient la station de Machala, y détermi- 

 neraient la latitude, y feraient les observations de pendule, et mesureraient 

 la différence de longitude Cuenca-Machala. 



Les stations à construire seraient vraisemblablement au nombre de lo, 

 y compris les termes de la base. M. Perrier estime à 7 mois la durée des 

 opérations géodésiques dans ces stations (avec deux brigades), de telle 

 sorte que ces opérations seraient terminées en février 190G. 



Pendant ce temps, deux autres officiers se rendraient à Guacha-Urcu et 

 Colambo, les deux dernières stations actuellement construites; ils y feraient 

 la géodésie et deux latitudes au cercle méridien, ce qui les mènerait à la 

 fin d'octobre. Ils feraient ensuite la différence de longitude Colambo-Cuenca 

 qui serait terminée à la fin de l'année igoS. 



On aurait pu se demander si l'on n'aurait pas pu supprimer cette station 

 astronomique de Colambo; mais on doit observer d'une part que ce point 

 est à une altitude très différente de celles de Machala et Payta, et qu'il im- 

 porte d'avoir une détermination astronomique d'un point situé à la fois 

 dans la partie sud de l'arc et dans la région montagneuse, et d'autre part 

 que les opérations ne .s'en trouveront pas retardées, puisque, d'après l'ex- 

 posé qui précède, les officiers qui procéderont à cette détermination ne 

 pourraient pas facilement être utilisés ailleurs à ce moment. 



De fin décembre à fin mars, on installera la station de Payta et l'on fera 

 la différence de longitude Payta-Machala. 



Enfin, de fin mars au milieu de mai, ou mesure la base de Payta, d'une 

 part avec trois fils Jiiderin en métal invar avec réglettes en invar et poids 

 tenseurs, d'autre part avec la règle bimétallique Brunner ou mieux avec la 

 nouvelle règle en métal invar. 



Pendant ce temps M. le capitaine Noirel, opérant indépendamment, ferait 

 les déterminations pendulaires. 



Si ce plan pouvait être exécuté, tout serait terminé au mois de mai 1906. 

 M. le capitaine Perrier, instruit par l'expérience, a fait les évaluations de 

 temps d'une façon aussi large que possible. Néanmoins nous avons déjà été 

 si souvent déçus que l'on pourrait conserver quelques craintes de voir ce 

 délai dépassé. Ce qui toutefois doit nous rassurer, c'est que l'on va décidé- 



R., 1905, 1" Semestre. (T. CXL, N° 15.) 



128 



