EN SUEDE, PENDANT L'ANNEE iSaS. aSg 



Pendant le cours de I'annee, 5,564 pieds de canal ont etc 

 creuses, dont 3,452 sont deja navigables; 45o pieds ont ete 

 commences; 3 ecluses ont ete achevees; 4 portes d'ecluse en 

 fcr ont ele placees; i bassin d'ecluse, commence anterieure- 

 ment, a ete aclievu; le travail de 3 bassins d'ecluse continue; 

 1 canal de decoukment, deja commence, a ete aclieve. Des 

 constructions de charpente, des machines, et plusieurs autres 

 travaux necessaires au canal, ont ete en partie ac^eves, en 

 partie commences : 429 soldats et 56 ouvriers ont ete employes 

 a ces travaux; le nombre de leurs journees de travail a ete de 

 75,955. 



Canal de IVciddo. Ce canal raccourcit la navigation du golfe 

 de Bothnie a la Ealtique, et permet aux navires d'eviter le 

 passage dangereux des iles d'Aland. 



On a crcuse 7,928 toises cubiques, terre et pierres. Des 

 cananx de decoulement, d'une etendue de i,4oo pieds, ont ete 

 ouverts. Un pont lournant et une machine a vapeur ont ete 

 construits. On a plante des arbres sur les bords du canal. On 

 a maconne 691 loises cubiques : en tout, 28,000 journees de 

 travail. 



Canal d" Aher, destine a ouvrir de nouveaux debouches pour 

 rapprovisionnement de la capitale. Ona creuse et enleve ij'^og 

 loises cubiques, terre et pierres. 



Curage du delroit d'Abnare SWih , pour facilitcr la naviga- 

 tion de Stockholm a Upsal. Ce travail a etc* commence pendant 

 I'ete de 1822, et termine en 1823. Un passage de 36 pieds de 

 largeur, 85o pieds de longueur, et de 9 pieds de profondeur, 

 a ete ouvert. 



Curage du detroit d'Eriesund et de la riviere d' Upsal. Ces 

 travaux ont ete continues avec succes. On y a creuse SgS toises 

 cubiques. 



Travaux du fleuve de Ljunga (au nord de la Suedej- Le 



