PARIS. 269 



cislon rigomeiise. On fait aussi mention des difficiiltc-s (jiie pre- 

 sentait I'essai des pieces des chaines, au nonibrc de quatre a 

 cin(| mille, ([u'il fallait souiiiettre a des efforts considerables. 

 Cet essai a ete fait au moycn de deux machines composees 

 sur un principe nouveau, et qui ont parfaitemenl rempli leur 

 objet. 



Les travaux dii pont ont dure depuislemois de juillet 1824 

 jusqu'au mois de septembre 1826, el ont ete executes de ma- 

 niere a ne redouter la comparaisou avec aiicun autre travail 

 du meme geiu-e, et a meriter meme le suffrage des artistes an- 

 glais. L'acoidi'nt qui a interrompu ces travaux consistait uni- 

 quement d.ias un leger mouvement de la partie superieure des 

 contre-forts , qui consolidcnt les puits d'attache du cote des 

 Champs-Elysees. li a ete reconnu que le fond meme des puits 

 n'avait pas subi la moindre alteration. Dans des circonstances 

 ordiuairesjun semblable evenement n'aurait eu aucune impor- 

 tance. La di'pense necessaire pour reparer la partie degradee 

 des m;itonneries ne merife pas d'etre mentionnee , et celle que 

 Ton aurait pu faire pour se mett'e au-dessus de toute crainte 

 ne se serait pas elevee au dixieme de la depense totale, augmen- 

 tation moindre que celles anxquelles doanent souvent lieu les 

 constructions les plus ordinaires. 



Ce n'est done point I'iuiportance des reparations a faire , ou 

 ks difQcukes qui restaient a surmonter, qui ont empeche de 

 persister dans cette entreprise (i). Les obstacles sont provenus 

 des reclamations du concessionnaire, et de I'opposition appor- 

 tee par le conseil municipal de Paris, a raison de la portion de 

 route qui devait etre execntee au travers du grand csrre des 

 Champs-Elysees, et des colonncs qui masquaient, suivant lui , 

 la facade de I'Hotel des Invalides. 



L'article est termine en ces termes : « L'execution de ce pont 

 etait I'egardee comme utile au progres des arts, et comme ime 

 grande experience sur un nouveau genre de construction. L'ex- 

 perience a ete poussee assez loin pour que les fruits n'en soient 

 pas perdus. Diverses observations importantes, faites dans le 

 cours des travaux, serout publiees; et deja les effets qui s'e- 

 taient produits ont donne lieu a faire des modifications utiles a 

 plusieurs aulres pouts qui etaient en construction, et qui ont 

 ete acheves lecemment. II est juste d'ajouter a ce sujel que les 

 projets de ces ponis avaient ete soumis anterieurement a I'ad- 



(i) Le Monlleur cite ici I'pcrit intitule : De I'enlreprise ^u pont des 

 Invalides , par M. N.vvieh. Avril , iSay. Firmin Didot. 



