I0o4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



pendulaires, ou bien par la mesure des différences de longitude tant géo- 

 désiques qn'iistronomiques entre un point de la côte et un point des Andes. 



Si l'on renonce aux observations pendulaires, le premier moyen nous 

 échappe, car la mesure unique effectuée jusqu'ici ne permet aucune com- 

 paraison. Si, d'antre part, on renonce au rattachement de Machala, le 

 second moyen nous fait également défaut; dans le projet primitif la trian- 

 gulation touchait la côte en deux points seulement, à Payta et à Machala 

 et ces deux points seraient abandonnés. 



Telles sont les raisons qui ne nous permettent pas de nous arrêter à la 

 première solution. Il faut maintenant se rendre compte des dépenses sup- 

 plémentaires qu'entraînerait l'adoption de la seconde. Les évaluations du 

 service géographique les portent à iSgoog^''. Fort heureusement l'inter- 

 vention d'un généreux donateur facilite beaucoup la solution et nous per- 

 met d'entrevoir un résultat digne de la France. Le prince Roland Bonaparte 

 met à la disposition du gouvernement de la République, à titre de fond de 

 concours, une somme de looooo*^'', à la condition que l'œuvre soit poussée 

 jusqu'au bout. Les crédits nouveaux à demander au Parlement se rédui- 

 raient ainsi à 5o ooo'''. 



Il semble que, dans ces conditions, l'hésitation ne soit pas permise et 

 qu'il y ail lieu de maintenir le plan primitif, et de rejeter définitivement le 

 piogramme restreint dont nous avons montré plus haut les inconvénients ; 

 mais on pourrait encore se demander si une solution intermédiaire ne 

 serait pas possible. Nous observerons d'abord qu'on épargnerait ainsi du 

 temps, mais que les charges du budget ne seraient pas diminuées et se 

 trouveraient même accrues, puisque le concours du prince Roland Bona- 

 parte ne nous est offert qu'en vue de l'achèvement de l'arc jusqu'à Payta. 

 D'autre part, si le rattachement de Machala et les observations de pendule 

 sont absolument indispensables pour estimer le relèvement du géoïde, le 

 j)rolongemcnt de l'arc jusqu'à la mer nous est également imposé par la dif- 

 ficulté de trouver un emplacement de base convenable dans la région mon- 

 tagneuse. D'ailleurs, des obsei'vations astronomiques ont déjà été faites en 

 ce point par le capitaine Maurain. Ces considérations ne semblent pas per- 

 mettre de s'arrêter à une solution intermédiaire. 



Si l'on maintient les projets primitifs, il y a lieu de se demander à quel 

 moment on peut espérer que l'exécution en sera achevée. A cet égard, nous 

 devons nous en rapporter aux évaluations de M. le capitaine Perrier qui a 

 fait la reconnaissance des régions où l'on doit opérer, et qui par un long 

 séjour en Equateur a acquis une grande expérience de ces contrées. Cet 



