﻿2 C. r. Littroiv. 



Liiiii^'enbcptinininnü: i;ibt, niul das Detail der Messung' des Aziiiiuthes, so wie der Polhiilie künftigen Pnblica- 

 tionen v(n-l)elialtcn Ijleibt. 



Für die Bestellung: der zu diesen Arbeiten nöthigcn und nicht etwa schon vorhandenen Instrumente: ein 

 Kegistrirapparat bei Ausfeld in Gotha, ein tragbares Mittagsrohr von 21 Par. L. Öffnung und ein zwiilfzöl- 

 liges Universalinstrunient, beide letzte nach ausdrücklichem Auftrage des h. Staatsniinistcriunis bei der astro- 

 noniischcMi Werkstätte des hiesigen Polytechnicums wurde Sorge getragen, sobald die Ermächtigung der 

 Behörden dazu erfolgte. Der Kegistrirapparat traf Ende April 1863 hier ein, und wurde, sofort in Thätigkeit 

 gesetzt , um die Vorrichtung genau kennen zu lernen. Mehrere mechanische Unvollkommenheiten, deren Ab- 

 änderung man besonders für Reisen als nothwendig erkannte, wurden von der damals in Wien befindlichen 

 Filiale der rühmlichst bekannten Firma Siemens &: Ha Iske beseitigt und aus derselben Officin eine Pack- 

 kiste für den Apparat bezogen, weil die Verpackung, unter welcher das Instrument hier ankam, sich als 

 völlig unzureichend erwiesen hatte, und man von Glück sagen konnte, die Vorrichtung überhaupt noch in 

 brauchbarem Zustande erhalten zu haben. 



Da man auf dem Dablitzer Berge, dem höchsten Punkte eines sehr weiten Umkreises, auf starke Winde 

 gefasst sein musste, und bei der späten Inangriffnahme der betreffenden Arbeiten erwarten konnte zu einem 

 längeren Aufenthalte, bis in die rauhere Jahreszeit gezwungen zu sein, musste man auf einen solideren Bau 

 des Observatoriums, als man dessen sonst bedurft hätte, bedacht sein. Ich liess deshalb von einem erfahre- 

 nen Ingenieur in Wien einen Detailplan der Hütte zeichnen und darnach Mitte Juli 186.3 den Bau beginnen, 

 zu dessen Einleitung ich mich selbst auf einige Tage nach Prag verfügte, dessen eigentliche Überwachung 

 aber besonders in Bezug auf die Orientirung Herr Prof. K. Jelinek zu übernehmen so gütig war. Ein frühe- 

 res Errichten des Observatoriums wäre zwecklos gewesen, da die in der hiesigen Werkstätte bestellten In- 

 strumente, welche Ende Mai abgeliefert werden sollten, nicht fertig waren, und man mir bis Ende Juli 

 blos das Mittagsrohr, für dessen Herstellung eben nur der obere Theil eines älteren Universale der Stern- 

 warte durch ein Stativ, Niveau u. s. w. zu ergänzen war, das neue UniversaHnstrument aber erst bis Ende 

 August bestimmt zusagte. So unangenehm mir die Aussieht war, die Instrumente unmittelbar und ohne alle 

 nähere Untersuchung in Thätigkeit setzen zu sollen, so musste ich doch, als mir am 6, August das Mittags- 

 rohr von Herrn G. Starke übergeben wurde, mich damit zufrieden geben, wenigstens für den schwierigsten 

 und langwierigsten Theil der mir gewordenen Aufgabe, für die Längenbestimmung, ausgerüstet zu sein. 



Um über die Zweckmässigkeit der nothwendigerweise sehr complicirten telegraphischen Verbindungen 

 völlig beruhigt zu sein, und nicht etwa erst in Dablitz Änderungen daran vornehmen zu müssen, wurde die 

 Wiener Sternwarte mit dem Leitungsnetze in ähnlicher Weise verbunden, wie es seiner Zeit in Dablitz 

 geschehen sollte, und am 6. August ein Versuch der verschiedenen telegraphischen Operationen zwischen 

 Wien und Leipzig vorgenommen. Der hierbei als vollkommen correct erwiesene Plan rührte vom Herrn Tele- 

 graphen-Inspector Dr. H. Militzer her, der mit seltener Aufopferung und innigem Verständnisse auch des 

 astronomischen Bedürfnisses, so viel es nur immer seine ohnehin über alle Massen in Anspruch genommenen 

 Kräfte erlaubten, sich der Sache widmete. 



Am 7. August wurde alles reisefertig gemacht; am 8. Mittags reiste ich, Abends der zum eigentlichen 

 Beobachter bestimmte Adjunct der Sternwarte, Herr Dr. E. Weiss mit den Instrumenten nach Prag, wo in- 

 dess auf der Dablitzer Höhe das Äussere der Hütte vollendet war. Am 10. August wurde das treffliche Quar- 

 tier in Bereitschaft gesetzt, welches der damalige Herr General -Grossmeister Bär des Kreuzherren- 

 ordens dem Unterzeichneten für sich und seine Arbeitsgenossen in seinem Dablitzer Schlosse anzuweisen so 

 gütig war, eine Wohlthat, deren Werth in einem böhmischen Dorfe doppelt ins Gewicht fällt. Die Tage vom 

 9, bis 26. August wurden zur Errichtung einer zweiten Baude , für die Mannschaft , zur Aufmauerung der 

 sechs Pfeiler für das Mittagsrohr sowohl im Meridiane als im ersten Verticalc, für das Universale, für die 

 beiden Pendeluhren und den Eegistrirapparat, zur Dielung und Einrichtung des Observatoriums, endlich zur 

 Aufstellung und Eegulirung der Pendeluhren verwandt, so dass am 27. die erste Zeitbestimmung gemacht 

 werden konnte. Nachdem in den nächsten Tagen noch für eine Mire gesorgt, der Kegistrirapparat in Gang 



