170 



Uti kostnadsförslaget för expeditionen af 1882—83 

 ingick en summa af 9,000 9mf. för redaktionskostnader. Så- 

 som 'af ofvanstående uppgifter synes, har denna summa helt 

 och liållet uppslukats af expeditionen. 



Svårigheten att uppgöra ett exakt kostnadsförslag i ett 

 dylikt fall som detta, ligger dock för öppen dag. 



Orsaken till att kostnaderna det första året stego be- 

 tydligt] öfver de beräknade, låg hufvudsakligast i den om- 

 ständigheten att byggnaderna stego till i det närmaste det 

 tredubbla af den kostnad, som bhfvit, på grund af ombudets i 

 Sodankylä uppgifter, beräknad. I stället för 3,000 å 4.,000 ko- 

 stade de öfver 9,000, hvartill ytterligare bidrog att min vis- 

 telse i Lappland, af oförutsedda skäl, måste förlängas med 3 

 å 4 månader. Under den senare expeditionen stego åter 

 transportkostnaderna hufvudsakligen till följd af ett ovanligt 

 lågt vattenstånd i elfvarna, till det dubbla, mot hvad som 

 blifvit beräknadt. 



Så mycket bekymmer expeditionens ekonomi än vållat 

 mig, så var det dock en källa till sann tillfredsställelse att 

 expeditionen vann sitt mål. Ty utom det att alla observa- 

 tioner blefvo utförda på ett sätt, som helt säkert skall 

 leda till goda resultat, så vanns äfven ett nytt forsknings- 

 område för vetenskapen och ett af de mest gåtfulla fenomen 

 i naturen erhöll en experimentel förklaring.; 



Redaktionsarbetet som redan påbörjades under obser- 

 vationsåret 1883 — 84 har fortgått sedan November månad 

 1884 och skridit ganska mycket framåt, så att observatio- 

 nerna inom den af internationella polarkonferensen i Wien 

 faststälda^tid, blifva ej allenast färdigt bearbetade utan ock 

 i tryck utgifna. Härvid förutsattes dock att expeditionen 

 ännu ytterligare erhåller anslag till bestridande af redak- 

 tions- och trvckningskostnader. 



