306 DELLA NATURA DEI LAGHI. 



Fino dal 1 609 Martinez aveva ineomincialo a ridunc una parte del 

 sotterranneo a tagllo aperto, ma dopo la memoranda Inoiulazionc del 

 1634, avendo egll riplgliato quel lavoro, gll fu ordinate di sospenderlo 

 siccome Iroppo dispendioso. Egli continuo quindi ad ampliare la se- 

 zione della galleria, procedendo lentamente fino al 1637. 



In quclPanno il vicere marchese di Yillena allido la direzione del 

 Desague al padre Luigi Florez, commissario gencrale delFordine di 

 San Francesco, lodato per la sua attivila; e questi ritorno ancora al- 

 ridea di convertirc il sotterraneo in taglio aperto. I monaci france- 

 scani continuarono dopo di lui ad avere la sovrintendenza dc' lavori, 

 e siccome questi avanzavano lentamente, il fiscale Martino de Solis , 

 annojato di cio, fecc la proposizione, che vcnne accettata dalla Corte 

 di Madrid, di condurre a termine il laglio in due mcsi. Scguendo i 

 consiglj deir ingegnere Francesco Posuelo de Espinosa, calcolo per al- 

 tro di troppo sulla forza delFacque per esportare la terra, scnza con- 

 siderare i guasti che nc potevano derivare alio scavo. E ne gelto in 

 tale quantita che ne rimase chiuso il canale, al punlo che nel 1769 

 si vedevano ancora le vestigia dci dirupamenti cagionali dalF impru- 

 denza di quel giureconsulto. Dopo questo disordine, nel 1687 fu nuo- 

 vamente affidata ai monaci la direzione di que' lavori, che progredi- 

 rono colla lentezza consueta, e solo con qualche celerita nelle circo- 

 slanze in che temevasi qualche inondazione. 



rSel 1 762 il canale era in generale ridolto a taglio aperto, meno un 

 tratto di 1938"" di sotterraneo che rimaneva ancora, e che aveva una 

 sezione alquanto ristretla. Nel 1767 il vicere fiammingo marchese di 

 Croix fece un conlratto col corpo de' negozianti del Messico, rappre- 

 sentali dal Cnnsidado della capitale, per condurre a termine 1' opera, 

 concedendogli di rimhorsarsi colla percezione di alcuni dazj. 11 lavoro 

 era stato valutato 6 milioni di franchi, ed il Consulado Tesegui per 

 4 milioni ; ma in luogo di condurlo a termine in cinque anni , conti- 

 nue r opera fino al 1789, e mentre al canale dovevasi dare la lar- 

 ghezza di 8" sul fondo, si conserve quella soltanto che gli aveva asse- 

 gnato Martinez di 4"" alFincirca. 



Vedemmo di gia come questi fin da principio avesse escavato un 



