— 61 — 



gebaut und der Schacht gereinigt. Am 24. Oktober waren sie 

 fertig; zwei Pumpen von 20 Zoll Durchmesser waren bis auf die 

 Sohle in's Wasser gehängt und ergossen ihr Wasser in den Quer- 

 schlag, von da lief es nach Schacht Nro. II, aus welchem es 

 mit der 226pferdigen Maschine zu Tage gehoben wurde. Ausser- 

 dem gössen im Schacht Nro. I zwei Pumpen von 13 Zoll Durch- 

 messer zu Tage aus, so dass Nachts II Uhr die Wasser ge- 

 sümpft waren und mit dem Aufräumen und Fördern begonnen 

 werden konnte. Nach 2 7» Jahr kam man nun wieder auf die 

 Sohle, auf welcher bis an den Bauch im Wasser zwischen den 

 vier Saugpumpen innestehend gearbeitet werden musste. Es ergab 

 sich nun, dass die Wasser alle nur aus einer handhohen 

 dolomitischen Zwischenschichte über den Gyps mergeln 

 ausbrachen, einer Schichte, welche viele Stunden im Umkreis 

 alle Wasser sammelte und in der Nähe von Gundelsheim z. ß. 

 und andern Orten zu Tage ausgeht. Diese Schichte mittelst eines 

 gusseisernen Mantels abzudämmen , war nunmehr die Aufgabe. 

 Am 27. November konnte bereits der erste gusseiserne Ring bei 

 349 Fuss Tiefe trotz eines Wasserzuflusses von 400 — 425 Cubik- 

 fuss per Minute gelegt werden. Am 24. December wurden die 

 Röhren an dem gusseisernen Futter geschlossen, welches 23 Fuss 

 7 Zoll lichte Weite und 10 Fuss 5 Zoll Höhe hatte. Der Zu- 

 fluss verminderte sich nun auf 25 Cubikfuss per Minute, welcher 

 durch die Fugen des Mantels wie Staub hervortrat. An diesem 

 Wasser wurde sich nicht länger mehr aufgehalten, sondern so- 

 gleich weiter abgeteuft, da später eine 3 Fuss dicke wasserdichte 

 Mauer in dem gusseisernen Futter aufgeführt werden sollte. Bei 

 354 Fuss wurde der Mauerfuss aufgesetzt und am 5. Februar 

 1858 mit der Mauerung begonnen. Am 12. Mai desselben Jahres 

 war dieselbe fertig. Bei 3 Fuss Stärke hat die Mauer 16 Fuss 

 lichte Breite und ist, wie gesagt, 354 Fuss hoch. Der Mörtel, 

 mit welchem gemauert wurde, ward aus Trass (aus dem Brolil- 

 thal am Rhein) und weissem Kalk von Friedrichshall gefertigt. 

 Die Ziegel wurden von Wallonen in Feldbrennereien gefertigt. 

 Nach gehöriger Erhärtung wurde am 1. September 1858 der 

 Schacht leer gepumpt und die Röhren in der Mauer geschlossen. 



