E LEGCO DALLE TNONDAZIONI. TqS 



13." » Escavazioiie di gliiaje superficiali sotto il 

 » ponte e superiormente lungo la sponda tra il Bionc 

 » e lo stesso ponte nel verosimile quantitativo di 

 ■» metri cubi i5,coo. 

 » Lavori del 2.° anno. 



» Nel secondo anno si potranno fare i lavori se- 

 » guenti : 



14.° 3) Imbrigliature agli altri qnattro torrenti, 

 » la Sonna in sei campate o metri 42, il Ghergentino in 

 » quattro campate, o metri 28, TAspide in due campate, 

 » o metri 14, il Caldone in qnattro campate, o me- 

 tri 28. 



3 5.° 5) Distruzione degli archi primo e secondo, 

 » nono e decimo del ponte di Lecco enumerandoli 

 » da sinistra a dcstra non die della pila framezzo 

 >j ad 02;ni binario , e formazione di due nuovi arclii 

 » maggiori. 



1 6.° 53 Complemento dei regolatori degli emis- 

 3) sarj. 



17.° » Complemento delle escavazioni super fi- 

 3) ciali ai quattro emissarj. 



3> Lavori del 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.° anno. 



1 8.° 3) I lavori degli anni sei susseguenti al se- 

 3) condo , nel cui giro puo essere dato compimento 

 3> air opera, consisteranno tutti in escavazioni, le 

 » quali colla pratica acquistata nei due anni primi 

 3) potranno essere condotte colla maggiore attivita e 

 3) la possibile economia nei quattro emissarj , appli- 

 3) candovi quei varj congegni o meccanismi clie ver- 

 33 ranno suggeriti dagl' intelligenti di tutta Europa 

 3) da interrogarsi nel gia detto niodo, e da spingersi 

 3) ad esporre i loro stud) coll" allettamento di un pre- 

 3> mio. Non sareblie pero meraviglia clie le escava- 

 3) zioni contrariate dalF imperversare delle stagioni , 

 3) ricliiedessero un tempo maggiore di quattro anni. 

 33 E qui avvertiremo clie essendo limitato lo spazio 

 3) sul c[uale devonsi estendere, non si potrebbe ac- 

 3) celerarle oltre un certo limite con tin aumento di 

 33 lavoratori; ove il numero di questi c eccessivo iu 



