OKGANISATION DES CHANTIERS DE TEHRASSEMENTS 



terminée, on remet le chantier au point de 

 départ et on attaque la zone suivante cdcf 

 (fig. 1(15). 



Il est recoiiiinandable d'employer, si on le 

 peut, le dispositif représenté schémntiquo- 

 ment par la figure 106; les ateliers A A' A", 

 BB'B". CC'C", DD'D" jettent leurs terres, 

 suivant les flèches a et h, dans les tombereaux 





Fip. 16 i 



C'iupo en travers ij'une trancliée protoD-i'- 

 t large idrbul du lerrasseraeut). 



/ qui roulent dans la cimellr sur le plafond r 

 x' du déblai attaqué ainsi sur toute sa hau- 

 teur. Cette disposition est économique en ce 

 sens qu'au lieu d'élever les terres les ouvriers 

 n'ont qu'à les jeter de haut en bas, mais le 

 travail ne pouvant se faire qu'avec un petit 



Fi;,'. 165. — Coupe en travers d'une tranchée prolonde 

 el ï^ï'^t-' (achèveuienl du torrassenienti. 



nombre d'ouvriers n'avance pas rapidement, 

 à moins de remplacer les tombereaux par 

 des trains de vagons qu'on refoule dans la 

 tranchée d'avancement ?i à laquelle on donne 

 un certaine longueur. Dans les travaux impor- 

 tants, on conserve ce dispositif en augmen- 

 tant la largeur de la tranchée n afin de pou- 

 voir y faire reculer 2 on 3 tombereaux les 

 uns à côté des autres. 



L'exécution des grandes tranchées pro- 

 fondes est toujours coûteuse, tant par suite 

 du grand cube de terre remuée que par la 

 surface du terrain occupée par Vemprise (lar- 

 geur o' de la fig. 1C6); aussi, lorsque cela 



est possible, il y a lieu d'étudier difTérenls 

 projets, augmentant au besoin la longueur 

 du travail mais diminuant la profondeur du 

 terrassement. Quand cela ne peut se faire, 

 lorsque, par exemple, il faut effectuer une 

 coupure dans une colline pour ouvrir un 

 canal d'irrigation ou d'assf'chement, on peut 



Fig. 106. — (^oui)e \erlicale et plan d'un chantier de terras- 

 sement ; tranclu^e pruronde et large. 



admettre qu'au delà dune profondeur variant 

 de li mètres (dans le cas des terres étayées) 

 à 16 mètres (dans le cas des terres non 

 étayées en donnant aux talus la pente natu- 

 relle de stabilité! on a économie à faire le 

 travail en tunnel, bien que les difficidtés 

 d'exécution soient beaucoup plus élevées; 

 heureusement que ces conditions se rencon- 

 trent très rarement dans nos travaux de Génie 

 Rural. 



Max Hingelm.^nn. 



