su 



DEFRICHEMENTS A BRAS 



pour être employées à des travaux de 

 construction de routes ou de bâtiments. 



Dans l'organisation de ces chantiers, 

 on commence toujours à l'aval du champ, 

 afin de ne pas être gêné par les eaux, et 

 les ouvriers sont répartis par équipes 

 ayant chacune à défricher une bande ou 

 lâche d'une certaine largeur (10 mètres 

 en général). A la fin du travail, la tran- 

 chée est comblée avec la terre provenant 

 de l'ouverture de la première jauge. 



Lors de l'ameublissement, les terres 

 augmentent de volume et le fohonnemenl 

 peut atteindre de 20 à 33 0/0 du volume 

 primitif; le foisonnement est plus grand 

 pour les argiles que pour les calcaires et 

 que pour les sables ; en général, les 

 terres qui foisonnent le plus sont les plus 

 riches en matières organiques. 



Un mètre cube de déblai donne en 

 moyenne comme remblai non pilonné : 



Mètres cubes 



Terre sableuse 1-Oj 



Terre franche; terre calcaire 1.10 



Terre marneuse; arjïileuse 1.25 



Terre argileuse très compacte... 1.3.j 



Au sujet du cube de terre travaillée 

 par un ouvrier, nous donnons les chiffres 

 suivants admis dans les travaux publics, 

 et qui peuvent correspondre à nos défri- 

 chements : 



Temps compté 



En heures et 

 Kn heures fractions 

 Travail et d<''ciniales 



d'un mètre cube. minutes. d'heure. 



Terro franche -18' QhSO 



— sableuse très hu- 



mide 5-7' o.»."; 



— argileuse \^^iV 1.45 



— graveleuse 1.36' 1.60 



heures de travail 

 peut piocher et 

 .60 les volumes 



On admet qu'en 10 

 un ouvrier ordinaire 

 jeter à une hauteur de 1 

 suivants : 



Met. cubes. 

 Terre végétale (alluvions et sables)... 8 

 Terre marneuse ou argileuse, moyen- 

 nement compacte 6 



Terre compacte 5,5 



Terre crayeuse S 



Terre fortement humide et collante... 4,5 



Terre très caillouteuse 3 



Lorsque, par suite de la nature du sous- 

 sol, on ne doit pas mélanger ce dernier 

 à la couclie superficielle, le travail se fait 

 en deux ou trois opérations successives 

 qu'on désigne souvent sous le nom de 

 défonceminl à deux jauges. 



Au début du travail, on ouvre sur le 

 bord du champ une jauge dont le profil 

 est représenté en A B (I,fig. d70),puison 

 ameublit à la pioche le sous-sol a dans 

 le fond de la raie ; l'ouvrier enlève 

 ensuite la bande S du sous-sol qu'il 

 rejette dans la raie A en la plaçant en S' 

 (11, fig. 170). Un autre ouvrier attaque le 

 sol L qu'il rejette en L' (ill, fig. 170); on 

 est ainsi revenu au profil primitif du 



Fig. les. — Pic 4 p(<ilale. 



chantier (I, fig. 170) et, après avoir 

 ameubli le fond a' de la raie, on enlève 

 une bande U de sous-sol pour la rejeter 



Fig. 160. — Coupe verticale d'un clianticr 

 de défonccment à bras. 



en U' (IV, fig. 170) en ouvrant une nou- 

 velle raie a". 



Pour la facilité du travail, il est bon de 

 prendre des bandes successives A, B... 

 d'un mètre de largeur environ. 



Le temps employé, et par suite le prix 

 de revient du défoncement, augmentent 

 rapidement avec la profondeurdu travail, 

 suivant les rapports moyens suivants : 



à O-n.SO de profondeur 10 



à Oia,:i(i — 15 à 20 



à 0"',5ti — 40 à 55 



Dans les pays où l'on ne dispose que 

 d'une main-d'œuvre insuffisante, on peut 



