604 APPENDICE 



larga più d'ogni altra che si conosca Gn d'ora stabilita 

 alla dirilliira del così dello Cavo Serra, antico diversivo 

 del Panaro nei Pò, fu appaltala coli' obbligo all'Appalta- 

 tore di darla compita entro 30 mesi, e se ne intraprese 

 tosto la escavazione della buca, fu fatta buona provvista 

 di materiali, e dell'occorrente per fondarla, ma l'opera 

 riesci assai più indaginosa di quello che si era figurato, 

 e sia per le difficoltà proprie della sua costruzione, sia 

 per la incertezza e per la varietà dei metodi che si ven- 

 nero esperimentando per mantenere asciutta la buca nella 

 quale cadeva l'impianto della grande fabbrica, sia per la 

 indolenza dell'Appaltatore, e sia in fine per le vicende 

 dei tempi e per circostanze particolari ancora che qui non 

 serve di palesare, fatto sta, che nuli' ostante l'intervento 

 d'uffizio del Magistsato d'acque a dirigere le operazioni 

 d'arte, ed a farne i pagamenti per conto dell'Appalto, 

 e dell'Appaltatore, non si ebbe se non se nell'anno 1813, 

 una sola parte della fabbrica impiantata, essendo rimasto 

 per le altre parti da fondare nella buca già escavala e 

 preparata all'uopo. In sostanza per due terzi fu compita 

 la battuta delle agucchie, e costruito il fondamento, ed 

 anche una porzione dei muri di base e nulla più, essendo 

 addivenuta la impresa un soggetto di gravi quistioni fra 

 l'Appaltatore, le sue sigurtà, ed il Magistrato d'Acque 

 alle quali non fu dato termine dal Governo Pontificio se 

 non se uell'anno 1819; rimanendo l'opera senipre come 

 lo è ancora incompleta- 



36. A questo cenno dei lavori che furono e si trovano 

 costrutti per la formazione del Canale destinato ad immet- 

 tere il Reno nel Pò Grande, dovendo procedere come io 

 mi sono prefisso, ed ho a voi Signori promesso, le noti- 

 zie che riguardano la spesa della loro esecuzione, io passo 

 a presentarle per un'approssimazione non dissimile se non 

 uguale al vero, giacché per darne un conto esattissimo a 

 me mancano dati uffiziali di Ragionatoria, e debbo ser- 



