Lavori in Tivoli 259 



to esattamente eseguite, feci preparare due aste rette 

 della lunghezza di metri 4 Tuna, ed altre simili di 

 minore lunghezza per le occorrenze, sopra le quali 

 nel lato piano orizzontale feci collocare una squadra 

 con pendolo tìsso dal vertice dell'angolo, perchè in- 

 dicasse sempre la orizzontalità del piano, e neiraltro 

 lato opposto feci conformare la stessa asta in modo 

 che la sua altezza in testa fosse in una estremità ( in 

 quella di m. 4 di lunghezza) di centim. 4 piìi alta, e 

 COSI formare un lato inclinato dell' 1 per cento. 



L'asta per la volta con un congegno simile in- 

 verso indicar doveva la sua pendenza del 2 per cen- 

 to.Con questi istromenti di ordinario maneggio tanto 

 l'ingegnere esecutore quando gli appaltatori o loro 

 caporali dovevano regolare (come fecero) le penden- 

 ze e col dato di ristrinzione di sezione dell' 1 per 

 cento, ossia del 1/2 per parte nei lati dovevano rego- 

 lare la larghezza dei cunicoli ad ogni metro di avan- 

 zamento» Protratto quindi il lavoro in modo che piìi 

 non si scorgessero gli scopi esterni per l'allineamen- 

 to, si fisserebbero ad ogni dieci metri dei pendoli 

 bianchi visibili sospesi alla porzione di cuspide ese- 

 guita e da me rincontrata, onde mai non mancasse 

 agli esecutori la direzione lineare. 



Si attaccò intanto la esecuzione del taglio chiu- 

 so. Il metodo prescritto nel piano era a scaglioni, 

 acciò gli uomini senza bisogno di ponti o altro co- 

 modo potessero dal cuspide tagliare liberamente i 

 massi. Ma la qualità della pietra calcare stratiforme, 

 e la irregolarità che si formava nella esplosione del- 

 le plcciole mine ammesse dalla superiorità, non per- 

 mise agli impresarii di mettere in esecuzione questo 

 metodo regolare, e convenne sostituire quello di un 

 piano inclinato molto esteso che salisse dal piede al 



