35 



dotti a 270 piedi di estensione dal lido, ed alzati 

 ad una media di 19 piedi dal fondo del mare. Il 

 numero medio giornaliero de'lavoranti , non com- 

 presi quelli delle cave, fu di 115: e la somma pa- 

 gata in acconto agli intraprenditori ascese a lire 

 36, 500. 



Nel 1849 la fondazione de' muri ed il ripieno 

 vennero condotti a 460 piedi dal lido, de'quali 445, 

 furono portati all'altezza di 30; cosicché V avanza- 

 mento nel fondo del mare fu di 190 piedi. 11 numero 

 degli uomini impiegati 106, ed un secondo acconto 

 di L. 38, 000 si dette agli intraprenditori. 11 lavoro 

 complessivo de'due primi anni si trovò di 25,000 

 iarde cubiche. 



Le fondazioni nel 1850 sono state protratte di 

 190 piedi, come I' anno innanzi , ed i muri ed il 

 ripieno alla media altezza di 20. In questo anno i 

 lavori sono stati ritardati dalla compagnia della strada 

 ferrata del sud-est, per questione insorta sulle ghiaie 

 che prendevano gli intraprenditori a ponente del 

 porto, a fin di formare con esse i cantoni o massi 

 di smalto, i quali, come ho già detto, servono per 

 il ripieno del molo. Il numero medio giornaliero 

 de'lavoranti è stato di 130, ed i suddetti intrapren- 

 ditori han ricevuto L. 43,500. 



Nel 1851 i muri ed il ripieno sono stati innal- 

 zati di 16 piedi in una lunghezza di 120. Nelle 

 fondazioni non si è avuto che 27 piedi di utile a- 

 vanzamento, perchè è stato necessario riformare il 

 già fatto, che da ripetute e straordinarie tempeste, 

 negli ultimi mesi dell' anno antecedente, era stato 



