139 



Al di fuori del pozzo si scaricavano le materie 

 entro un carretto, che veniva tratto da 5 o 6 uo- 

 mini, su di un cammino ferrato, fatto colle guide 

 ordinarie posate di fianco , e quindi si scaricava 

 nella vallicella detta di s. Andrea. 



Tutti i lavoratori sommati con i manuali ad- 

 detti alle diverse manovre, che occorrevano per la 

 estrazione dei materiali dai pozzi e trasporto dei 

 medesimi al punto di scarico , formavano circa 

 num. 180 operai che giornalmente in pieno eser- 

 cizio del lavoro ciano addetti sul cantiere, compresi 

 i fabbri ferrai e loro relativi garzoni. 



La materiale costruzione della seconda sezione 

 della galleria procedeva con alacrità ed in piena 

 regola, come era descritto nel piano di esecuzione. 

 In quel mentre V ingegnere in capo della società 

 sig. cav. d' Harlingue , che era alla direzione di 

 tutti i lavori, si avvide di alcune accidentalità nei 

 traguardi che stabilivano V andamento della galle- 

 ria, per le quali dubitò dello sviamento della di- 

 rettrice dal prefisso andamento: quindi sentì il bi- 

 sogno di acceitarsi. Per tale effetto die ordine al- 

 l'esecutore dei lavori di attaccare i lavori di esca- 

 vazione in altro punto presso il pozzo num. 4, che 

 distava dall' imbocco verso Frascati di metri 30, 

 per praticare una piccola galleria di ricognizione, 

 per chiarirsi dello sviamento della prenotata diret- 

 trice, e vedere se 1' asse della galleria formava una 

 sola retta con quello della trincea, o ne divergeva. 

 L' appaltatore si ricusava in sulle prime di 

 eseguire gli ordini dell' ingegnere in capo, che do- 

 minava i lavori a suo talento: imperocché esso ap- 



