140 



paltatore sapeva che nel sito, ove il prenotato in- 

 gegnere voleva escavare per praticare la piccola 

 galleria di ricognizione , era racchiusa una gran 

 quantità di acqua che fluiva ad un livello più alto 

 di quello dei lavori: la quale non potendo scorrere 

 per il naturai declivio della galleria , gli avrebbe 

 potentemente contrastato i lavori, e però quel tratto 

 di perforamento voleva lasciare per ultimo di esca- 

 vazione; che essendo allora gli altri tratti anteriori 

 della galleria ultimati, quell'acque avrebbero avuto 

 corso pel naturale declivio della medesima , e in 

 tal maniera non avrebbero contrariato i lavori in 

 nessun punto del traforo. 



L' ingegnere in capo costrìnse finalmente 1' ap- 

 paltatore a por mano ai lavori di escavazione nel di- 

 segnato punto: le acque sorgive furono sprigionate 

 per costruire la prenotata galleria di ricognizione; 

 dalla quale il nuovo ordine all' appaltatore di am- 

 pliare di metri 1, 20 la sezione della trincea: che 

 con tal ripiego quell' ingegnere intendeva rimediare 

 al riconosciuto sviamento della galleria dal prefisso 

 andamento. 



Quelle acque, dal momento che furono sprigio- 

 nate, ostarono gagliardamente la rimanente costru- 

 zione di quell'opera d'arte; talmentechè, ad onta di 

 una non mai interrotta espulsione , riuscivano ad 

 allagare tutto il cantiere. 



Si ricorse da prima alle macchine idrauliche 

 per estrar 1' acqua. Esse furono applicate ai pozzi 

 num. 3, 3bis, e 4 che agivano giorno e notte, ma 

 de esse non si ebbe 1' effetto che si desiderava ; 

 perlochè si pensò all'applicazione di un gran sifone 



