J41 



di piombo. L' idea dell' applicazione del prenotato 

 sifone in principio ebbe un felice successo; ma dopo 

 alcuni giorni cessò quell'effetto, e l'acque non 

 furono potute vincere in alcun modo, né coi mezzi 

 che la stessa società disponeva per raggiungere il 

 desiderato scopo, né con gli ulteriori sforzi dispen- 

 diosissimi adoperati dall'appaltatore. 



Divenne quindi quasi impossibile ogni opera- 

 zione : i lavori non poterero progredire come per 

 Io innanzi, e 1' effetto delle mine si ridusse ed un 

 minimum, stantechè in vece di lavorare a grandi 

 banchi nell' intera sezione del traforo e progredire 

 con l'escavazione orizzontalmente, di maniera che 

 all' intrinseco effetto delle mine sì aggiungeva lo 

 scatenamento dei massi, che a colpi di maglio po- 

 tevansi infrangere e ridurli in piccoli pezzi; non si 

 poteva invece che avanzare dal di sopra al di sotto 

 nel senso verticale, che con piccole mine e di po- 

 chissimo effetto utile: sia perchè il lavoro era sem- 

 pre presso che sotto acqua, sia ancora per le ac- 

 cresciute difficoltà a divellere quei massi per la 

 cangiata direzione dell' andamento di escavazione. 



Queste accidentalità, causate dagli ordini del si- 

 gnor ingegnere in capo della società per accertarsi 

 della divergenza della direttrice, apportarono tante 

 difficoltà air esecuzione dei lavori di escavazione e 

 di trasporto delle materie, che per la formazione 

 dei fori delle mine era indispensabile costruire una 

 specie di piccole ture, per mezzo delle quali si ri- 

 cingeva r area disegnata pel foramento; affinchè, 

 estrattane l'acqua racchiusa, non avesse a penetrar- 

 vene altra dai lati: si passava quindi ad eseguire 



