[victorin] le portage DU TÊMISCOUATA 75 



nous avons fait deux bons canots de bois pour la traverser. M. 

 Collins retourna du lac avec son parti après quatorze jours de marche 

 et travaux, ayant plaqué et chaîné le chemin et posé des poteaux chaque 

 demi-lieue, marquant la distance qui s'est trouvée de douze lieues et 

 seize arpents, depuis le fleuve Saint-Laurent jusqu'au dit lac Témis- 

 couata. 



Ayant d'avance envoyé des commandements aux capitaines des 

 paroisses de Saint-Roch, Saint-Jean et l'Islet, pour fournir chacun 

 61 hommes faisant en tout 183 hommes, pour travailler pendant 21 

 jours, ils arrivèrent au Portage le 29 de juin et leur ayant délivré des 

 vivres le 30, ils furent mis à l'ouvrage et relevèrent la première corvée 

 d'hommes qui fut congédiée. 



Nous continuâmes l'ouverture du dit chemin de douze pieds de 

 large faisant des ponts sur les rivières et les ruisseaux, particulière- 

 ment un pont de 45 pieds d'ouverture et 100 pieds de pavé sur la 

 rivière Verte, à 9 lieues en deçà du lac, et un autre pont de 36 pieds 

 d'ouverture et 64 de pavé sur la rivière Saint-François, à 7 lieues du 

 dit lac, et ainsi des autres sur de plus petites rivières et ruisseaux qui 

 sont fort nombreux, ce qui augmenta beaucoup rou\'rage et la saison 

 étant déjà avancée par rapport aux travaux des habitants, il ne resta 

 plus de temps pour ponter les bas-fonds de la même manière que nous 

 les avons faits jusqu'à la rivière du Loup, mais seulement avec des pièces 

 mises côte à côte sur la longueur du chemin; prévoyant que cette 

 seconde corvée ne pouvait pas pénétrer jusqu'au lac, nous fîmes 

 encore un commandement de 21 hommes de la rivière des Caps, 16 

 hommes de la seconde compagnie de Kamouraska, 26 hommes de la 

 première compagnie de dite, 31 hommes de la rivière Quelle, et 31 

 hommes de Sainte-Anne, en tout 125 hommes pour travailler 16 

 jours. Ils se rendirent le 4 juillet; ils furent mis à l'ouvrage, les 

 étendant comme les autres par petits partis dans le bois, pour ouvrir 

 le chemin toujours de douze pieds suivant en général les plaques 

 faites par M. Collins. Le 20 juillet, ayant fini l'ouvrage du dit che- 

 min jusqu'au lac tous les hommes furent congédiés et renvoyés chez 

 eux. 



Mais pour qu'on pût rouler en voiture sur toute la longueur de 

 ce chemin il restait à faire un endroit près de la rivière Saint-François, 

 ^pj^elé la lieue des Roches qui est plein de gros cailloux où il était 

 j^éf-essaire de miner, et, n'ayant ni mineurs ni outils propres à miner 

 no»Js en fîmes à notre retour la représentation à Son Excellence à 

 qui il a plu d'envoyer un parti de mineurs avec un assistant-ingénieur 

 pour faire sauter ces roches et cailloux, et, par son ordre, nous avons 

 commandé le 13 septembre 24 homm'es de la rivière des Caps et 

 Kamouraska pour servir les mineurs et faire cette partie du chemin. 



