21(i 



und endlich 3) ob die Vergrösserung des Durchmessers auch das hervor- 

 strömende Wasser-Onanlum in entsprechender Weise vergrössern würde. Je 

 mehr die Kommission über die beiden ersten Punkte einig war, um so ge- 

 iheilter waren die Meinungen über den letzten Punkt. Die meisten Inge- 

 nieure hielten dafür, dass die von Kind versprochene Wasser-Menge viel zu 

 hoch gegriifen sey, und glaubten, dass der grössere Durchmesser nur die 

 Kosten vermehre, da es gleich sey, ob das Bohrloch 1' oder 3' im Durch- 

 messer habe: man werde nie mehr oder sogar weniger Wasser erzielen als 

 zu Grenelle. Zuletzt gestand man , dass nur eine Erfahrung in diesem 

 Punkte entscheiden könne, dass es aber gerade Paris zukomme, eine 

 solche Erfahrung zu machen. 



Am 23. Dezember 1834 übergab man Kind die Arbeit und bezeichnete 

 als den Ort der Ausführung die Ecke zwischen der Avenue de St.-Cloud 

 und der Rue du Petit Parc in der Vorstadt Passy. Am 31. März 185f 

 halte man das Bohrloch bis zn eiüer Tiefe von 1682' getrieben, das Hervor- 

 brechen des Wassers inussle schon jeden Tag erwartet werden; — da ward 

 plötzlich, etwa 100' unter der Erd-Obertläche, ein Rohr aus starkem Eisen- 

 blech, womit diese Strecke ausgekleidet war, von der umgebenden Thon- 

 Masse zerquetscht und fast 3 .lahrc lang jede weitere Fortsetzung der Ar- 

 beiten abgeschnitten, bis das Hinderniss wieder beseitigt war. 



Es wurde jetzt ein zweiter grösserer Schacht bis zu 150' Tiefe nieder- 

 zutreiben begonnen, um die Gefahrbringenden Schichten der Tertiär-Forma- 

 tion zu durchschneiden und auf den festen Kalkstein zu konmien. Der 

 Schacht wurde theils mit Gusseisen und Mauerwerk und theils mit Eisenblech 

 ausgefüttert; zwei Drittel der Höhe erhielten einen Durchmesser von 9' 5" 

 das Llbrige von 5' 5". Gusseiserne Röhren von iVs" Stärke im Eisen zer- 

 splitterten unter dem seitlichen Druck der beweglichen Thon-Schichten wie 

 Fenster-Scheiben, und mehr als einmal wollten die Arbeiter nicht mehr ans 

 Werk gehen. Am 13. Dezember 1S69 endlich war das ursprüngliche Bohr- 

 loch von 1682' wieder frei, und man konnte nun mit der Vertiefung weiter 

 fortschreiten. Leider gab es aber bald wieder neue unvorhergesehene Hin- 

 dernisse. Der ganze Brunnen sollte mit einer Auszimmerung aus starkem 

 mit Eisen fest zusammengefügtem Holzwerk versehen werden, die als ein 

 Ganzes hinuntergesenkt werden musste. Am untern Ende der Holz-Verklei- 

 dung von 2' 5" Durchmesser hatte man ein Bohr aus Bronze befestigt, von 

 welchem 6' im Holze steckten und 38' frei waren; dieser letzte Theil war 

 durchlöchert", um, sobald man die AVasser- führende Schicht erreicht hätte, 

 das Wasser einzulassen. Bei 1752' Tiefe blieb das Röhren-System aber fest 

 sitxen und war durch keine Gewalt mehr vor- noch rück-wärts zu bewegen. 

 Es blieb nun nichts anderes übrig, als ein zweites Rohr von geringerem 

 Durchmesser durch das, welches sich festgesetzt hatte, hindurchzuschieben, 

 um damit auf den Wasser-führenden Grünsand vorzudringen. 3Ian wählte 

 dazu ein Rohr von Eisenblech, 26 y^" Durchmesser, '■^1 ^" Blech-Stärke und 

 165' Länge, dessen unterer Theil ebenfalls durchlöchert war. Dieses 

 Röhren-Stück allein wog mit den Stangen zum Hinablassen gegen 600 Zntr. 

 Es gelang; in der Tiefe von 1846' stiess man auf ein Thon-Lager und am 



