s8 J. HALAVÄTS (10) 
der Station einen artesischen Brunnen bohren lassen, der den Wasser- 
bedarf reichlich decken würde, dessen Wasser krystallrein wäre und mit 
grosser Wahrscheinlichkeit aus eigener Kraft in das vorhandene Wasser- 
reservoir steigen würde; dadurch würde das l’umpen des Wassers gänzlich 
entfallen, wodurch jährlich sehr bedeutende Ersparungen erzielt würden, 
Dieser Antrag wurde aber nur nach der erfolgreichen Herstellung des 
artesischen Brunnens am Tisza Lajos-Ring ernsthafter gewürdigt und 
nach den gepflogenen Besprechungen am 19. Januar 1888 der Vertrag 
geschlossen. 
An Ort und Stelle wurden die Arbeiten am 18. Oktober 1888 mit 
der Aufstellung und Einrichtung des Bohrthurmes und am 20. November 
auch die eigentliche Bohrung begonnen. 
Mit der ersten Röhrentour, deren äusserer Durchmesser 390 
betrug, gelangte man bis 170°93 ”. Zu Beginn der Bohrung variirte das 
Wasser unter der Oberfläche zwischen 5—6 ”Y, bei 122 ”Y aber erreichte es 
schon die Oberfläche. 
Den Röhren von 390%, äusserem Durchmesser folgten 315-milli- 
meterige, als aber diese 19261 ”/ erreichten, drang der feine Sand, der bei 
18920 ”/ aufgeschlossen wurde, so sehr in die Röhren, dass man diesel- 
ben tiefer nieht hinabdrücken konnte. Dieser Sand wurde vom Wasser, 
das jetzt schon stärker auszufliessen begann, immer stärker hinaufge- 
führt und zugleich vermehrte sich auch die ausfliessende Wassermenge 
rapid, so dass dieselbe zwischen 15. und 18. April 1889 täglich 3.200,000 
Liter betrug. Die mitgerissene Sandmenge vermehrte sich aber auch so 
sehr, dass dadurch die Stations-Kanäle verstopft, die Geleise mit Wasser 
überschwemmt wurden, welches auch in die Reparaturwerkstätte floss. 
Um das Aufsteigen des Wassers zu paralisiren, wurden die Röhren un 8 ”Y 
über das Niveau der Station verlängert, aber auch in dieser Höhe flossen 
2.230,000 Liter Wasser täglich aus, das Ausströmen des Sandes hörte aber 
nicht auf. Da wurde — am 19. April 1889 — um dem vorzubeugen, dass 
zufolge der Ausfuhr der grossen Menge von Sand der Unterboden locker 
werde, das Ersticken des Wassers durch in das Bohrloch geworfenen 
Schotter beschlossen. Dies hatte auch die erwünschte Wirkung, weil im 
Verhältniss zu der allmähligen Einführung von Schotter die ausströmende 
Wassermenge sich verminderte, wie auch das Ausdringen des Sandes, so 
dass das Wasser bis 31. Mai ganz klar wurde und seine Menge auf tägliche 
280,000 Liter fiel. 
In diesem Stadium war die Arbeit, als ich am 22. Juni 1889 
dort angelangt war und das ausströmende Wasser mit 17° R. gemes- 
sen hatte. 
ZsıGmonpy sah aber in diesem Zustande das Bestehen des Brunnens 
