161 



Drinkwatervoorziening van Batavia 

 (meegedeeld door hei lid P. van Dijk in de bestuursvergadering 



run Juni.) 



De achtste en laatste artesische pulboring te Balavia werd 

 in de eerste dagen van Mei voltooid. Den 4 en dier maand werd 

 begonnen aan het afbreken der installalie. 



De uitslag dezer putboring is in alle opzichten gunstig. Het 

 verkregen water is volgens de scheikundige analyse nog zui- 

 verder dan dat der overige artesische putten , de slijghoogle 

 is grooler en het debiet aanzienlijk meer. Door metingen op 

 verschillende aftaphooglen werd voor de waarde van het debiel 

 in lilers per minuut gevonden 



= 220 (11.55 — a) 

 zijnde a = aftaphoogte boven den beganen grond in Meiers. 



Bovendien vorderde deze ruim 200 Meiers diepe grondpeiling 

 belangrijk minder tijd dan een der vorigen. Den 50 en Novem- 

 ber aangevangen en op den 5 pn Mei geëindigd bedroeg hel aantal 

 werkdagen , na aftrek van drie feestdagen , en van een halven 

 dag voor eiken zondag, 142 dagen, en staal de dagelijksche 



vordering gelijk mei — = 1.40 Meter 'de eigenlijke 



boring ving aan op 7 M. en werd geëindigd op 206. 1G M. 

 dieple beneden het nulpunt). 



Aan de buizing werd betrekkelijk veel tijd besteed; wegens 

 hel zeer aanzienlijk debiel , werd geen gebruik gemaakt van 

 de nieuwe zeer doelmatige schroefpijpen , omdat die slechts 

 12 c. M. wijdte hebben, maar werden daarvoor in de plaats 

 nieuwe pijpen van 20 c. M. wijdie van een oud model ver- 

 kozen. Deze pijpjes, die elk slechts 0.95 M. lang zijn, moeten 

 op elkaar geklonken en daarna elke naad door tinsoldeer wa- 

 terdicht worden gemaakt. Terwijl het inbrengen vaneenstijg- 

 buis nieuw model) een a twee werkdagen zou gevorderd 

 hehhen, koslle de slijgbuis, die werkelijk werd ingelaten, een 

 arbeid van niet minder dan 27 dagen. 



