ne * 
287 
35°, de opname van Banjoe-Mas, bevattende 159 détail 
bladen, in Junij 1860; 
4°. de opname van Kadoe, bevattende 75 détail-bladen , 
in September 1861; 
5°. de opname van Djokjokarta, bevattende 105 détail- 
bladen, in November 1865; 
6°. de opname van Samarang, bevattende 170 détail-bla- 
den, in Mei 1865; 
71°. de opname van Pekalongan, voor zooverre het ter- 
reinwerk betreft, in December 1865; 
B. dat nog onder handen zijn: 
1°. de opname van Soerakarta, waarvan de oplevering, 
met inbegrip van het détail-teekenwerk, tegen het einde 
van 1866 verwacht wordt, gelijktijdig met het hermeten 
deel van Djokjokarta; 
2e. de opname van Tagal, die op hetzelfde tijdstip als 
Soerakarta kan gereed komen; 
5", de opname van Madioen, die, bij de tegenwoordige 
wijze van werken, met inbegrip van het teekenwerk, in 
het midden van 1867 kan gereed komen; 
ke, het teekenwerk van Pekalongan, dat nog slechts wei- 
nige maanden zal vorderen. 
Nog wordt daarbij opgemerkt, dat de werkzaamheden der 
geographische dienst zoodanig zijn ingerigt, dat, vermoede- 
lijk nog in den loop van dit jaar, met de opname der re- 
sidentiën Krawang en Japara kan worden begonnen, als 
wanneer daarvoor het personeel, in Tagal en Soerakarta 
vrij komende, kan worden bestemd en dat, bij het gemid- 
deld getal vierkante palen, dat thans ’s jaars wordt afge- 
werkt, de geheele opname van Java nog ongeveer twaalf 
jaren zal. vorderen. 
Ten slotte zij omtrent de werkzaamheden op de bui- 
tenbezittingen nog aangemerkt, dat sedert 1859 het van zuid- 
Sumatra nog resterende teekenwerk is afgewerkt; 
dat op Gelebes met een gering personeel 1s voortgegaan, 
met het gevolg dat, behalve de distrikten benoorden en be- 
