s 



TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS. 277 



lalion d'outillage et d'apparaux dont la dépense première se trouve 

 faite, ce qui rendra la suite des travaux plus économique. Au 

 nombre de ces installations, on trouve en première ligne l'achat et 

 la pose de 2,000 mètres de voie ferrée avec gares, croisements de 

 voies, etc., etc. 



A la fin du premier semestre de 1861, la longueur des jetée^ 

 exécutées était de 963 mètres, savoir : 



Jetée ouest 293 m. 



Jetée est 327 



Epi de la petite passe 98 



Enceinte du bassin dans le réci-f ouest 245 



Total égal 963 m. 



A la fin de la campagne, ces travaux dépasseront certainement 

 1,100 mètres. 



Les dépenses faites jusqu'à la fin de 1861, y compris Tachât du 

 matériel estimé à environ 400,000 francs, se répartissent ainsi 

 pour les allocations fournies, soit en journées estimées à 1 fr. 50, 

 soit en argent : 



Par la métropole 1,000,000 fr. 



Par la colonie 890,000 



Par la commune de Saint-Pierre 535,000 



Souscriptions particulières 35,000 



Dépense approximative jusqu'au l" juillet 1861.. . . 2,4C0,000 fr. 



Les enrochements des jetées sont exploités dans un banc de 

 lave basaltique, pesant en moyenne 3,000 kilogrammes par mètre 

 cube. L'exploitation se fait au moyen de fourneaux de mines, con- 

 tenant de 400 à 1 ,000 kilogrammes de poudre. 



La moyenne desblocs, formant le côté du large de la jetée Est, est de 

 7 mètres cubes. On en a transporté un certain nombre de 14 mètres 

 cubes, et beaucoup de 12 mètres. 



Dans un rapport que nous avons eu à faire à M. le gouverneur, 

 pendant une maladie de M. l'ingénieur en chef Bonnin, lequel a bien 

 voulu approuver notre travail, nous disions que le bassin en cons- 

 truction, qui contiendra de trente à cinquante navires, pourra être 

 agrandi ultérieurement, qu'il sera susceptible de recevoir un certain 



