282 ANALES DEL INSTITUTO 



Informe que rinde el Ingeniero Arquitecto que subscribe, 

 encargado de la dirección de la obra del Instituto Médico Nacional, 



Trabajos emprendidos durante el mes de Mayo de 1898. 



Se terminaron los muros que limitan el basamento del pabellón que está 

 en construcción con los materiales y del modo que se indicó en el informe del 

 mes anterior. 



Se hicieron las jambas y los cerramientos de 15 ventanas y se colocaron 

 sus respectivos umbrales. 



Se construyeron las jambas de recinto de dos puertas y en una se liizo el 

 cerramiento. 



En la fachada se colocaron los sillares correspondientes á cinco hiladas del 

 basamento. 



Se instalaron las viguetas de acero que forman el piso de la parte superior, 

 en la crujía del centro y en la del fondo. 



Cálculo de la sección de las viguetas. 



Crujía de la fachada. 



Carga que obra por m. 1. sobre las viguetas: 



0'"20X1"'X1"'X1200'^, peso del m Me cascajo = 240^ 



Sobrecarga, muebles, etc ir 3(X) 



Suma 540^ 



5íí^í-(5L'= 13,5 X 136.992 



o 



1687<1849. 



Se necesitan 14 viguetas de acero que quedarán separadas un metro una de 



otra y su sección será de -^^- -„^-. 

 Crujía del centro: 



8 - ' ^ 

 5í5_(^'-13.5Xl57.590 



o 



2042 < 2127. 



Se necesitan 9 viguetas de ^^>^^. 

 ° 9.8 X 6 



Crujía del fondo: 



