MEDICO NACIONAL. 321 



Santiago Tuxtla. 



Catemaco. 



San Andrés Tuxtla. 



Papantla. 



Coyutla. 



Gutiérrez Zamora. 



Mecatlán. 



Coxquihui. 



Tecolutla. 



Chumatlán. 



Coazintla. 



México, Julio 31 de 1898. — B. Orvañanos. 



Informe que rinde el Ingeniero Arquitecto que subscribe, encargado de la 

 dirección de la obra del Instituto Médico Nacional. 



Trabajos emprendidos durante el mes de Julio de 1898. 



Se construyeron 45 m.^30 de manipostería de tabique comprimido con re- 

 vestimiento de ladrillo de Monterrey y 6 m.^72 de muro de tabique compri- 

 mido. 



Se colocó una hilada de chiluca de Chapalucan. 



Se eligió esta roca por su color que sirve de transición entre el rojo subido 

 de los ladrillos y el gris de la cantería. 



Fué indispensable construir los muros con cantera porque la sección de 

 los entrepaños es pequeña con relación á las cargas que tiene que soportar 



Los canteros están labrando los sillares de las fachadas interiores y las co- 

 lumnas de la exterior. 



Se construyeron los bastidores para las ventanas del basamento. De acuer- 

 do con el Sr. Dr. Fernando Altamirano, Director del Instituto, y con el Sr. 

 Prof. Francisco Río de la Loza, Jefe de la Sección 2?-, se hicieron de madera 

 de ocote, con un solo vidrio y giratorias sobre un eje horizontal. 



Se construyeron doce ménsulas de fierro para el departamento de balanzas. 



Importe de los gastos hechos durante el mes. 



6,726 kilos de cal á ^15.00 tonelada $ 108 27 



39.50 m.^ de arena á $ 1.37 m.^ 54 14 



10.25 m.^ ripio de tezontle á 1 1.43 m.^ 15 65 



1.25 m.3 grava á |2.00m.^ 2 50 



A la vuelta $ 180 56 



Tomo III.— 50 



