MÉDICO NACIONAL. 351 



Informe que rinde el Ingeniero arquitecto que subscribe, encargado 

 de la dirección de la obra del Instituto Médico Nacional. 



Trabajos em^yvendidos durante el mes de Agosto de 1898. 



Se colocó la 5^ hilada del basamento de la fachada y tres hiladas de cante- 

 ría en los muros interiores. 



Ha sido indispensable suspender los trabajos de albañilería por la escasez 

 de piedra, debida al gran número de obras que se están haciendo en la Capi- 

 tal y al cambio de dueño de las canteras. 



Se reanudarán los trabajos cuando los canteros hayan labrado la piedra 

 de los entrepaños y de los cerramientos. Todos estos sillares pueden estar 

 colocados en el mes próximo, siempre que se sigan recibiendo piedras de can- 

 tería. 



Los canteros tienen labradas las bases de las columnas de la fachada, y es- 

 tán labrando los demás sillares de la misma. 



Materiales y trabajos que se han recibido y su importe. 



15 Sillares de Tulpetlac, midiendo 364 palmos, á $ 0.30 



palmo.. $ 109 20 



27 Sillares de Santiagiiito „ 27 00 



Saldo del ladrillo de Monterrey „ 28 85 



Jornales de albañiles y del velador „ 97 12 



Por pintar 12 ménsulas ,, 5 15 



Al cantero. 



Por labrar 202 sillares lisos de cantería, á |1.12 $ 227 25 



Por labrar 73 sillares con mocheta, á$1.2o „ 91 25 



2 Esquinas de la 5^ hilada de la fachada ,, 46 00 



8 Sillares de Tulpetlac „ 20 00 



90 Tableros á$0.45 „ 40 50 



4 Blocks para las columnas „ 60 00 



2 Anillos para las ídem „ 24 00 



2 Bases de las columnas „ 40 00 



• 2 Sillares para las pilastras ,, 16 00 



2 Anillos para las mismas „ 12 00 



2 Bases para las mismas ,, 24 00 



4 Lechos de los sillares para los capiteles „ 8 00 



Al Sr. profesor Carlos Espino Barros por recibir el mate- 

 rial y llevar los libros ,, 25 00 



Suma I 901 32 



Nota. — En muchos sillares que se han labrado no se ha pagado todavía el 

 importe de la piedra. 

 México, Agosto 31 de 1898. — C. Herrera. 



