360 ANALES DEL INSTITUTO 



Temax 



Yobain 



[)i 1 an Bravo 



[)i 1 an González 



Tekal I 



Teya 



Buctzootz 



Joucanicli 



Temax. 



Maxcanú « ^ 



Haladlo ^^ 



Celestum ^Maxcanu. 



Opiclien 



Espita ') 



Hocabá V Espita. 



Tahmek J 



México, 30 de Septiembre de 1898. — D. Orvañanos. 



Informe que rinde el Ingeniero arquitecto que subscribe, encargado 

 de la dirección de la obra del Instituto Médico Nacional. 



Trabajos emprendidos durante el mes de Septiembre de 1S98. 



Se colocaron cuatro hiladas de piedra en todo el perímetro del pabellón y 

 se subieron los muros interiores á la altura correspondiente. 



Los canteros labraron los sillares correspondientes á cinco hiladas y termi- 

 naron las bases de las columnas y de las pilastras. 



Materiales que se recibiei'on durante el mes y su importe. 



409 Sillares de cantería de Santiaguito de 0.63 X 0.42 X 



0.28 $ 409 00 



2 Sillares de chiluca de Pachuca de 1"^-60X0.60X0.60....„ 57 62 



Jornales de los albañiles „ 45 84 



Al cantero por labrar 270 sillares ,, 359 70 



Por labrar 10 sillares de chiluca de Pachuca para las pi- 

 lastras „ 30 00 



Al que subscribe á cuenta de honorarios ,, 300 00 



Suma $ 1202 16 



México, Septiembre 30 de 1898. — C. Herrera. 



