12 MUSEO NACIOXAL DE BUENOS AIRES 



En la licitación fijada para el 15 de noviembre de 1913 no se pre- 

 sentó ningnna propuesta por no convenir á los constructores algunas 

 exigencias respecto á la forma de ejecución de las obras. 



En consecuencia se han modificado las bases de la licitación, apro- 

 bándose en esta nueva forma por el siguiente decreto de enero 27 

 de 1914. 



Buenos Aires, enero 27 de 1914. 



Resultan<lo : Que al llamarlo á licitación para la ejecución de las obras del 

 Museo de liistoria natural :í que se reñere el decreto de 12 de septiembre próxi- 

 ximo pasado, no ha concurrido proponente alguno. 



Que esto obedece, según la dirección general de arquitectura, á que las bases 

 establecían la ejecución aislada y sucesiva de las secciones que forman la obra 

 y la i>ernianencia de los depósitos de garantía y de conservación, hasta la ter- 

 minación de ella, condicioiies que suponen la inmovilización de un capital muy 

 elevado durante varios años y que no convienen á los empresarios. 



Que en vista de ello, la expresada dirección aconseja se licite sólo la primera 

 sección del edificio, dejando para su oportunidad el resolver si se proseguirá la 

 construcción de las secciones restantes por nuevo contrato ó por administración, 

 habiendo preparado, en previsión de que se acepte esa iniciativa, las nuevas 

 bases y especificaciones que eleva. 



Y considerando : Que la medida propuesta es de indudable conveniencia, pues- 

 to que tiene las ventajas, — señaladas por la dirección general de arquitectura, — 

 de permitir la habilitación del Museo para el año 1916, y de no comprometer por 

 el momento una suma tan elevada como la que representa la construcción total, 

 sin que, por otra parte, impida la prosecución ordenada de ésta ; y atento lo in- 

 formado por la dirección general de contabilidad. 



El vicepresidente de la nación argentina, decreta : 



Art. 1''. — Limítase, por ahora, la ejecución de las obras de construcción 

 del Museo de historia natural á que se refiere el decreto de 12 de septiembre pró- 

 ximo pasado, á las que constituyen la primera sección del proyecto aprobado, y 

 cuyo presupuesto es de un millón noventa y dos mil trecientos diez y ocho pesos 

 sesenta y ocho centavos moneda nacional ($ 1.092.H18,tí8 m/n), debiendo la di- 

 rección general de arquitectura llamar á licitación pública para la realización de 

 esos trabajos, de acuerdo con las bases y especificaciones que se acompañan y 

 quedan aprobadas. 



Art. 2°. — Este gasto se imputará á la partida que el presupuesto vigente 

 asigna para la con.strucción del Museo de historia natural. 



Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, dése al registro nacional y, previa toma 

 de razón por la dirección general de contabilidad, vuelva á la de arquitectura, 

 á sus efectos. 



PLAZA. 

 Carlos Meyek Pkllkgrini. 



