760 REDOGÖRELSK VÖK SKO(;SFÖRSÖK.SANSTAI/lKXS VERKSAMMKT. 



Av plantc'rint>sa\delnini;arna beräknas 4 avdelningar kunna medhinnas 

 för varje nian från avdelningen. Revisionen av dessa arbeten kräver 

 sålunda 3 \eckor för assistenten och de båda skogsbiträdena. För re- 

 visionsarbetena är sålunda den nuxarande personalen upptagen 88 dagar. 

 Som de tillgängliga medlen för resor medgiva assistenten och skogsbi- 

 trädena att utföra fältarbeten i högst 1 1 5 dagar och föreståndaren i cirka 

 90 dagar, återstår för anläggning av nya ytor omkring 25 arbetsdagar 

 för dem vardera. Som nya försöksytor kräva större tid än revisioner, 

 kunna sålunda under den kommande treårsperioden blott omkring 10 

 nya ytor per år hinna utläggas. 



Inarbetet för .själva uträkningen a\- uppskattnings\-torna kräver i me- 

 deltal 6 — 7 arbetsdagar, därest provstammarna äro förut uträknade. Dessa 

 utlämnas vanligen som ackordsarbeten till tillfälliga biträden, medan prov- 

 ytornas uträkning sedan i huvudsak utföres av skogsbiträdena. Med 160 

 effektiva arbetsdagar, när fältarbeten och semester frånräknats, hinner 

 varje skogsbiträde sålunda uträkna omkring 25 ytor per år, båda till- 

 sammans 50 \'tor. Sålunda kunna möjligen av de årligen återkommande 

 revisionerna 41 st. samt 10 st. nya ytor medhinnas per är, sedan nu 

 belintlig balans hunnit undanarbetas. I denna kalkyl är dock ingen tid 

 upptagen för kontrollräkning och ej heller inräknat det betydande räkne- 

 arbete, som tillkommer, när provytsarbetet skall samarbetas för publi- 

 cering. Därvid kräves nämligen mycken mekanisk räknehjälp. Såväl 

 härför som för att få kontrollräkning utförd för alla ytorna behövde an- 

 ställas ytterligare arbetskrafter, nämligen dels tvänne räknebiträden, 

 samt dels anslag för provstammars uträknande som ackord. 



Den lämnade tidsutredningen avser endast vad som under normala 

 förhållanden mest kan medhinnas. Den visar också, att med det nu- 

 varande anslaget och de nu tillgängliga arbetskrafterna kan avdel- 

 ningens arbetsprogram endast obetydligt utvidgas för den kommande 

 treårsperioden. Emellertid behöva ytterligare n}'a uppskattningsytor an- 

 läggas i gran-, barrbiand- och björkskogar, och för\'ngringsspörsmålet 

 tarvar ytterligare försöksfält i olika trakter av landet. I efterföljande för- 

 slag har jag därför måst iakttaga största möjliga begränsning i nu på- 

 gående arbetsuppgifter eller beträffande upptagande av nya sådana. 



De olika programfrågorna upptagas i samma följd som i senaste tre- 

 årsberättelsen (se Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt h. g, 191 2, 

 sid. 15—33)- 



