SKOGSVÄRDSFÖRENINGENS ”TIDSKRIFI LOTT: Fa IG 
SKOGSADMINISTRATIONEN. 
Förhandlingar vid överjägmästarnas sammanträde inför Kungl. 
Domänstyrelsen den 6—11 november 1916. 
Under tiden 6—11 november 1916 avhölls det sedvanliga årliga sammanträdet med rikets 
överjägmästare inför Kungl. Domänstyrelsen i och för behandling av vissa viktigare frågor 
enligt utsänt mötesprogram. Då överläggningsämnena vid detta sammanträde voro av ovan- 
ligt växlande och aktuell beskaffenhet, synes ett kortfattat referat av de vid mötet förda för- 
handlingarna kunna påräkna ett allmännare intresse. Som protokollet från mötet först orm 
en eller annan månad kan väntas föreligga i fullständigt justerat skick, avlämnar underteck- 
nad, mötets sekreterare, nedanstående redogörelse för förhandlingarnas huvudpunkter under 
reservation för smärre ändringar, vilka vid justeringen kunna finnas påkallade, men av vilka 
det i grova drag gjorda referatet ej torde komma att i vidare mån beröras. 
Huru böra byggnadsarbeten lämpligast bortsättas? Kunna kostnaderna 
nedbringas genom centraliserat inköp av materialier? 
Generaldirektören erinrade, att de för byggnadsarbetena i förvaltningsförslagen upptagna 
kostnaderna årligen starkt ökades, vilket i viss mån vore en naturlig a till följd av stegrad 
byggnadsverksamhet o. d. Ju mera denna verksamhet ökades, desto större skäl hade man 
dock att se till, om ej kostnaderna för varje bygge kunde nedbringas genom ett förståndigt 
förfaringssätt, så att kostnadsökningen ändock kunde hållas inom rimliga gränser. Av för- 
valtningsförslagen framginge nämligen, att samma slags byggnadsarbeten, även om man toge 
hänsyn till skilda fraktkostnader och ortsförhållanden i övrigt, upptogos till mycket olika 
belopp, vilket till en del syntes kunna förklaras av i praktiken skilda metoder för sådana 
arbetens bortsättande och byggnadsmaterialens anskaffande. Dels bortsattes nämligen bygg- 
naderna i sin helhet, dels de olika arbetsgrenarna var för i till olika fackmän: grunden 
till en grundläggare, timringen till en timmerman o. s. v. I allmänhet ålåge det kontrakts- 
enligt byggmästaren att anskalla allt material utom virket, som i regel lämnades på rot i 
skogen, men fråga vore, om ej ett vidsträcktare Sskralgs inköp av materialier genom jäg- 
mästarens försorg, än som nu ägde rum, kunde vara praktiskt fördelaktigt. 
Under den därefter följande diskussionen framhölls från olika håll de orsaker, som i 
främsta rummet ansågos ha förorsakat, att den omnämnda kostnadsökningen blivit så enormt 
stark under senaste åren, nämligen — förutom den stegrade byggnadsverksamheten — jäm- 
väl bl. a. under kristiden ökade priser å material och arbetskraft, det otillfredsställande skick, 
vari nyinköpta egendomar ofta befunno sig, samt alltför knappa anslag för byggnadsända- 
mål under gångna år, varigenom stundom erforderliga arbeten måst tills ida "uppskjutas 
eller ock icke kunnat utföras med önskvärd stabilitet, utan dryga underhållskostnader upp- 
kommit, vilket sistnämnda ofta kunde förorsakas även av mindre lämpligt byggnadssätt. En 
önskan, att de speciella byggnadsanslagen icke måtte tillmätas för knappt, uttalades därför, 
varjämte vikten av en livlig byggnadsverksamhet underströks, särskilt då en sådan som hade 
till mål att bereda skogsarbetare och torpare en dräglig tillflyktsort och därigenom under- 
lätta anskaffandet av arbetskraft å skogarna, Till följd av ovan omnämnda orsaker ansågs 
ett nedbringande av totalkostnaderna endast kunna ske i förhållandevis ringa grad genom 
lämpligare metoder för arbetsackord och materialets anskaffning, vilket dock ej hindrade, 
att denna fråga vore värd allt beaktande. 
Huruvida ett bortsättande av byggnaderna i sin helhet eller av varje byggnadsarbete efter 
sin art vore att förorda, därom voro meningarne delade bland mötesdeltagarna. Det senare 
