— 61 — 



dj Der Kostenvoranschlag. Im Vorausmaß sind, wie erwähnt, die Mengen 

 der beim ganzen Bau vorkommenden Leistungen (gleicher Art und gleichen Preises) be- 

 rechnet; ferner gibt uns die Preisanalyse den Preis per Einheit jener Leistungen an. 

 Multipliziert man nun die Menge mit dem zugehörigen Preis per Einheit, so erhält man 

 (wieder, wie im Vorausmaß, in übersichtlicher Aufeinanderfolge) die Kosten der Her- 

 stellung im einzelnen und schließlich — durch Summierung — die Herstellungskosten 

 des ganzen Baues. Die eben besprochene Aufstellung des Kostenvoranschlages er- 

 folgt gleichfalls in tabellarischer Form. 



4. Die Baubeschreibung unterzieht die aus dem technischen Berichte, den Bau- 

 plänen und der Kostenentwicklung noch nicht hinreichend klar hervorgehenden Puukte 

 einer ergänzenden Erläuterung. Besonders wenn die Bauausführung durch einen Unter- 

 ■nehmer erfolgt, werden in der Baubeschreibung die ihm obliegenden Leistungen genau 

 vorgezeichnet. 



Ein vollständiges, aus den eben besprochenen vier Teilen bestehendes Bauelaborat 

 wird nur bei etwas größeren Bauten verfaßt. Bei kleinen Bauherstellungen, unbe- 

 deutenden Adaptierungen und Reparaturen wird nur eine als Kostenvoran- 

 schlag benannte Tabelle dazu benutzt, um mittels derselben im Te.xt die ganze 

 Kostenentwicklung durchzuführen und die Gesamtkosten zu berechnen. Die hiebei 

 geltenden Giundsätze sind aber dieselben, wie sie im vorigen (unter J, 1. bis inklusive 4.) 

 dargestellt wurden; ergänzende Erläuterungen (eventuell auch kleine Skizzen) finden in 

 derselben Tabelle in der Anmerkung Platz. — Beispiele und Aufgaben. 



//. Die Bauaasführung. 

 Hieher gehören: 



1. Die Voreinleitungen für den Bau. 



Nachdem der Bauherr (z. B. der Herrsehaftsbesitzer, die vorgesetzte Forstbehörde) 

 dem Bauelaborat die Genehmigung erteilt hat, sind: 



a) Voreinleitungen zu treffen, um alle Anstände, welche die Behörde oder 

 die Nachbarn allenfalls gegen die Baufübrung erheben könnten, zu beseitigen, Hieher 

 gehört insbesondere Einholung des Baukonsenses, d. h. der Bewilligung von Seite der 

 hiezu berufenen Behörde (Gemeindevorstehung oder politischen Behörde), den betreffenden 

 Bau ausführen zu dürfen. 



bj Anordnungen, um den Bau selbst beginnen, anstandslos fortführen und be- 

 enden zu können; dabei wird es sich insbesondere um die Beistellung des nötigen 

 Materials, der Arbeiter und Fuhren, sowie jener Baubestandteile handeln, 

 welche schon fertig auf den Bauplatz geliefert werden sollen. Die erwähnten Anord- 

 nungen hat in Bezug auf solche Bauten, die „in eigener Regie" ausgeführt werden, 

 der Bauherr oder sein Stellvertreter zu besorgen; wird dagegen die Bauausführung 

 einem Bauunternehmer (meist durch einen Vertrag) übergeben, so sind diese Anord- 

 nungen Sache des Unternehmers. 



2. Die wirkliche Ausführung des Baues. 



Bei derselben handelt es sich vor allem um eine zweckmäßige Reihenfolge 

 der einzelnen Arbeiten, wobei jedoch selbstverständlich manche im Folgenden ge- 

 trennt angeführte Arbeiten mitunter vorteilhafterweise gleichzeitig vorgenommen werden 

 müssen: 



aj Einfriedung des Bauplatzes durch Aufstellen der Lantennen, Einplankung, Er- 

 richtung einer Werkzeugkammer. 



bJ Abtragung des etwa vorhandenen alten Gebäudes, wobei auf die Sicherung der 

 Nachbargebäude (eventuell dui'ch Pölzung) Bedacht zu nehmen ist. Oft kann ein Teil 

 des bei der Abtragung (Demolierung) sich ergebenden Materials wieder verwendet werden; 

 das Unbrauchbare wird beseitigt. 



cj Herrichtung einer Kalkgrube und eines Brunnens, Beginn der Zufuhr des 

 Maurermaterials, Löschen und Einsumpfen des Kalkes. 



dJ Aussteeken des künftigen Baues im Terrain. 



ej Fundaments- und Kellerausgrabung mit gleichzeitiger Pülzung des gegen das 

 Nachstürzen nicht gesicherten Erdreiches ;"Einebnungsarbeiten und Abfuhr des über- 

 flüssigen Erdreiches. 



fj Aufführung des Fundamentmauerwerks der Haupt- und Mittelmauern. Man 

 fängt an den Ecken an und führt das Mauerwerk möglichst gleichförmig in die Höhe. 

 Anlage der Kellerfenster und Kellertüren, der ..Schmatzen", wo Stiegen oder Scheide- 

 mauern ansetzen. Anlage der Gewölbsfüße und der in den Keller führenden Rauch- 

 schlote. Versetzung hölzerner Türfutter. Vollständige Ausführung der Unratskanäle. 



ffj Aufführung der Haupt- und Mittelmauern des Erdgeschosses. Anlage der Fenster- 

 und Türöffnungen, Rauchschlote, Schließenritzen für die Durchschübe der Schließen, 

 Schmatzen für die Scheidemauern. Ausmauerung der Gewölbsfüße, Versetzung der 



