hölzernen Türfutter in die Mittelmauer gleichzeitig mit deren Aufführung. Herstellung 

 der Schmatzen für alle steinernen Tür- und Fensterstöcke. 



hj Herstellung der Gewölbseingerüstung und der Gewölbe in den Kellerräumen. 



ij Herstellung der Gerüste für den ersten Stock und Aufführung der Haupt- und 

 Mittelmauern desselben. Sonstige Anlagen wie beim Erdgeschoß 'gj. Einziehen der Rast- 

 schließen. 



kj Aufführung der Scheidemauern des unteren, d. i. des Erdgeschosses, zugleich 

 Versetzung der hölzernen Türfutter und Überwölbung derselben. 



IJ Gerüstaufstellung und Aufführung der Mauern des zweiten Stocks, wie dies für 

 den ersten Stock (iJ angeführt wurde: dasselbe (i bis IJ gilt für alle noch folgenden 

 Stockwerke. Beim obersten Stockwerk ist darauf zu achten, daß die Schornsteine noch 

 im Mauerwerk desselben zu Gruppen zusammengezogen werden, welche dann über das 

 Dach hinausragen. 



mj Aufstellung des Dachstuhles und vollständige Dacheindeckung. 



iij Einwölbung der Räume des Erdgeschosses, zugleich Einziehen der betreffenden 

 Schließen. Ausgerüstung der Kellergewölbe. 



oj Legen der Dippelbäume und Bodenträme mit gleichzeitigem Einziehen der 

 Schließen. Herstellung der Sturzbodenverschalung. 



pj Gänzliche Fertigstellung der Rauchfänge, Vornahme sämtlicher Stein- und 

 Retiradschlauch-Versetzungen. Versetzen der hölzernen Fensterstöcke. 



qj Anlage des Hauptgesimses. 



rj Schuttanschüttung in allen Stockwerken für die Fußbodenlegung. 



s) Herstellung des äußeren Verputzes mit gleichzeitiger Ausführung der unter- 

 geordneten Gesimse. 



tj Verputzherstellung im Inneren. 



uj Legen aller Fußböden, sowie des Pflasters in den Gängen, Retiraden etc. 



vj Innerer Ausbau, insbesondere Tischler-, t;chlosser-, Glaser-, Anstreicher-, Hafner- 

 arbeiten. 



wj Abpflasterung im Hofraum. 



xj Beseitigung der Verplankung und Abfuhr allen Gerüstwerkes. 



yj Herstellung des Trottoirpflasters außerhalb des Gebäudes. 



zj Reparatur der am eigenen und am Nachbargebäude etwa entstandenen kleinen 

 Beschädigungen. 



Alle genannten Arbeiten (von a bis z) werden häufig innerhalb eines Baujahres 

 vollführt. Bei größeren forstlichen Wohngebäuden empfiehlt es sich jedoch oft, im ersten 

 Jahre das Mauerwerk nur im rohen auszuführen und unter Dach zu bringen, den inneren 

 Ausbau und die Vollendung aber zeitlich im zweiten Jahre vorzunehmen, wodurch dann 

 das Haus bis zum Herbste des letzten Jahres hinreichend austrocknen und gut be- 

 wohnbar sein wird. Bei sehr großen und soliden Gebäuden dehnt man mitunter die 

 Arbeit sogar auf H Jahre aus. Im ersten Jahre nimmt man in diesem Falle die Arbeiten 

 bis einschließlich der Fundamentherstellung vor; im zweiten Jahre bringt man das Ge- 

 bäude unter Dach, und im dritten endlich besorgt man den inneren Ausbau und die 

 gänzliche Vollendung. 



Es ist selbstverständlich, daß bei jedem größeren Baue ein Bauleiter und Auf- 

 sichtsorgan (öfter braucht es deren sogar mehrere!) die nötigen Anordnungen gibt und 

 die richtige und solide Ausführung beaufsichtigt. Über den täglichen Fortgang der Arbeiten, 

 die Verwendung der Arbeiter und des Materials u. s. w. empfiehlt es sich sehr, daß die Bau- 

 leitung eine fortlaufende Aufschreibung, das sogenannte „Baubuch" oder .,B aujournal" 

 führe, wie dies z. B. in der k. k. Staatsforstverwaltung vorgeschrieben ist. Dieses Baubuch 

 dient aber auch als wesentliche Kontrolle für die sogenannte Baurechnung, welche 

 gleichfalls schon während der Bauführung angelegt werden iruß und hauptsächlich nach- 

 zuweisen hat, daß und wie die dem Baue zugewendeten Gelder gehörig und wirklich 

 verwendet wurden. Wo der Bau in Bausch und Bogen an einen Bauunternehmer über- 

 geben wurde, wird die Baurechnung nur die Kosten allfälliger Mehr- oder Minder- 

 leistungen gegenüber dem Bauelaborat zu berechnen haben, wie solche sich mitunter 

 während der Bauausführung als angezeigt oder notwendig erweisen. Bei Bauten in 

 eigener Regie dagegen müssen alle an die einzelnen Werkleute und Lieferanten geleisteten 

 Zahlungen im Detail nachgewiesen werden. Auch die Baurechnung wird in Tabellen- 

 form gelegt. 



III. Die Übernahme (Kollaudierung) des fertigen Baues. 



Die Übernahme oder Kollaudierung des fertigen Baues hat stets den Zweck, genau 

 zu kontrollieren, ob der Bau in jeder Beziehung nach dem Bauelaborat ausgeführt wurde, 

 ferner, insbesondere bei Regiebauten, ob alle verrechneten Gegenstände wirklich not- 

 wendig waren und zur Ablieferung gelangten (zugleich Prüfung des Baubuches und der 

 Baurechnung); bei Bauausführungen durch einen Unternehmer dagegen wird es sich 



