— 288 — 



Ausmaße von 50. m^ hat der Bauunternelimer gegen Bezahlung des Tarifpreisps und 

 Rückvergütung der aufgewendeten Erzeuguugs- und Lieferungskosten im Gesamtbeträge 

 von 672 K kaufweiso zu übernehmen. 



§ 5. Der Bauunternehmer hat den Bau sofort nach Unterfertigung dieses Vertrages 

 zu beginnen, ohne Unterbrechung fortzuführen und bis längstens 1. September 1900 voll- 

 ständig fertigzustellen, so daß die Übergabe und Übernahn,e der Baues an diesem Tage 

 stattfinden kann. Im Falle der Überschreitung dieses Termines hat der Bauunternehmer 

 dem Ärar eine Konventionalstrafe von 100 K für jede Woche der über den bezeichneten 

 Termin hinausreichenden Bauzeit zu leisten. 



§ 6. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, den Bau selbst zu führen; es steht ihm 

 nicht das Recht zu, den Bau an einen Subunternehmer zu übergeben. 



ij 7. Während der Bauführung muß von der Bauleitung ein Baujournal geführt 

 werden, in welches die Witterungsverhältnisse, die Arbeitsfortschritte sowie besondere 

 Wahrnehmungen und Änderungen durch die Bauleitung eingetragen werden. Der Bau- 

 unternehmer hat in das Journal allwöchentlich einmal Einsicht zu nehmen und das- 

 selbe zu unterfertigen; es steht ihm auch frei, etwaige Einwendungen aufnehmen zu 

 lassen. Das Baujoural gilt als Beweismittel bei etwaigen Streitigkeiten. 



§ 8. Der Bauunternehmer darf von dem l'rojekte und den Weisungen der Bau- 

 leitung nicht eigenmächtig abgehen, sondern für jede beabsichtigte Änderung vor- 

 her die Zustimmung der Bauleitung einzuholen. Er i?t verpflichtet, nach Anordnung der 

 Bauleitung sofort diejenigen Bauten und Baubestandteile auf eigene Kosten umzubauen, 

 deren Ausmaß oder Anordnung den gestellten Anforderungen nicht entspricht. 



§ 9. Sollte sich während des Baues, beziehungsweise vor der endgiltigen Bauab- 

 nahme die Notwendigkeit von Menrarbeiten herausstellen, so verpflichtet sich der Bau- 

 unternehmer, dieselben gegen eine verhältnismäßige Vergütung, die mit der Bauleitung 

 unter Vorbehalt der Zustimmung der k. k. Forst- und Domänendirektion zu vereinbaren 

 ist, gleichfalls auszuführen. Die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit derartiger Mehr- 

 arbeiten ist im Baujournale eingehend zu begründen und sind daselbst deren Umfang 

 und Beschaffenheit, sowie die hiedurch verursachten Mehrkosten atizugeben. — Es wird 

 jedoch ausdrücklich vereinbart, daß aus den im Projekte eingesetzten Ausmaßen und 

 Einheitspreisen auf keinen Fall Mehrkosten abgeleitet werden dürfen. Etwaige, gegen 

 den Voranschlag zulässige Minderleistungen sind mit diesen Mehrleistungen zu kom- 

 pensieren. 



§ 10. Der Bauunternehmer haftet für jeden beim Baue und am Bauplatze oder 

 durch den Materialtransport entstehenden Schaden und hat denselben zu vergüten. Nach 

 vollendetem Bau hat der Unternehmer allen auf der Baustelle befindlichen Schutt und 

 alle Materialien auf eigene Kosten auf den von der Bauleitung bezeichneten Platz zu 

 überführen. 



§ 11. Der Bauunternehmer verpflichtet sich, zur Sieherstellung der Einhaltung der 

 Vertragsbedingungen einen Betrag von 700 K entweder in Barem oder in pupillarsicheren 

 Wertpapieren als Kaution bei der k. k. Forstperzeptionskassa in Herrn agor sofort nach 

 Abschluß des Bauvertrages zu erlegen. Sobald die im Grunde des nachstehenden § 12 

 zurückbehaltenen Verdienstbeträge die Höhe der Kaution erreichen, 'wird dieselbe dem 

 Unternehmer zurückgestellt. 



§ 12. Die Auszahlung der vereinbarten Baukostensumme von 700 > K erfolgt in 

 der Weise, daß seitens des Ärars an den Bauunternehmer auf Grund der von ihm vor- 

 gelegten, von der k. k. Forst- und Domänenverwaltung in Hermagor bestätigten und 

 von der k. k. Forst- und Domänendirektion in Görz überprüften Verdienstausweise 

 allmonatlich gegen gestempelte Quittung eine Abschlagszahlung bis zu 90% der Verdienst- 

 summe bei der k. k. Forstperzeptionskasse in Hermagor geleistet wird. — Der vom Ärar 

 zurückbehaltene lOO/nige Verdienstbetrag wird dem Bauunternehmer erst nach anstands- 

 loseni Ablauf des im § 17 vereinbarten Garantiejahres ausgefolgt. 



§ 13. Nach Beendigung dts Baues verpflichtet sich der Bauunternehmer, den fertig- 

 gestellten Neubau in allen Teilen entsprechend dem Vertrage zu übergeben, und unter- 

 wirft sich zu diesem Zwecke einer förmlichen Bauabnahme oder Kollaudierung durcli 

 das vom k. k. Ackerbauministerium speziell bezeichnete Organ. 



§ 14. Die bei dieser Kollaudierung seitens der k. k. Staatsforslverwaltung erho- 

 benen Mängel erkennt der Bauunternehmer im vorhinein als richtig an und verpflichtet 

 sieh, dieselben ohne Verzug auf seine Kosten zu beseitigen. 



i; 15. Sollte der Bauunternehmer vor Beendigung des Baues mit Tod abgehen oder 

 in Konkurs verfallen, so steht es dem Ärar frei, diesen Bauvertrag als aufgelöst zu be- 

 trachten und den Bau in eigener Regie zu beendigen. — In einem solchen Falle wird 

 den Erben des Bauunternehmers oder der Konkursmassenverwaltung der auf die aus- 

 geführte Arbeit entfallende Verdienstbetrag, sowie der Wert der vorgefundenen Mate- 

 rialien, welche zur Benutzung bei Fortsetzung des Baues geeignet gefunden werden, nach 

 den von der Bauleitung aufgestellten und von der k. k. Forst- und Domänendirektion 

 genelimigten Berechnungen ausgezahlt werden. 



