514 SUR DIVERS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. 



la présentation d'un simple aperçu des dépenses et avant 

 la production de devis étudiés. 



Nous n'hésitons pas à le dire, si la Chambre ne 

 découvre pas les moyens de rendre à l'avenir de telles 

 irrégularités impossibles, tous les efforts qu'elle fera pour 

 améliorer notre situation financière seront complètement 

 impuissants. Ce problème nous semble devoir être l'objet 

 de ses plus sérieuses réflexions. 



On lit dans l'exposé des motifs du projet de loi soumis 

 à notre examen, « que la dépense définitive pour la salle 

 et la bibhothèque, ainsi qu'on l'avait prévu, a dépassé 

 de beaucoup l'évaluation primitive. » En effet, cette éva- 

 luation était, suivant M. le ministre du commerce, de 

 1,600,000 francs, tandis que la dépense réelle doit se 

 monter au double. 



La Commission de la Chambre ne pense pas que de 

 telles erreurs dans des évaluations de dépenses doivent 

 jamais être tolérées. Elle a donc recherché ce qui avait 

 pu y donner lieu ; or, plus nous étions enclins à nous mon- 

 trer sévères envers l'architecte quand nous le jugions d'a- 

 près les simples apparences, plus nous devons mettre de 

 soin à faire ressortir sa justification depuis qu'un examen 

 attentif des pièces nous a prouvé qu'il n'a pas mérité les 

 reproches que nous voulions lui adresser. 



Les premiers projets, disons mieux, les premières 

 esquisses de M. de Joly , sont du 22 janvier 1828. Celle 

 qui se rapproche le plus du projet définitivement exé- 

 cuté, était accompagnée d'un devis provisoire montant à 

 la somme de 2,438,644 fr. et non pas à 1,600,000 fr. 

 comme le dit par erreur l'exposé des motifs. 



