SUR DIVERS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. 515 



Les devis définitifs furent remis à l'administration en 

 juin 1829. Ils s'élevaient à la somme de 3,200,000 fr., 

 non compris les tableaux, les statues et les bas-reliefs. 



Deux causes principales, comme M. le ministre Ta fait 

 connaître, ont amené la différence de plus de 700,000 

 francs entre la dépense présumée et la dépense réelle. 

 On avait d'abord espéré que la nouvelle salle pourrait être 

 établie sur les fondations de l'ancienne, mais il fallut renon- 

 cer à ce projet à cause d'un vice inconcevable des premières 

 fondations qui ne fut et ne pouvait guère être reconnu 

 qu'après qu'on eut opéré quelques démolitions. On trouva 

 aussi que les espèces de pierres sur le prix desquelles 

 l'architecte avait établi ses premiers calculs, n'étaient ni 

 assez solides, ni assez belles. Il fut décidé qu'elles seraient 

 remplacées par des pierres d'un prix beaucoup plus élevé. 

 La convenance de ce changement pourrait, jusqu'à un 

 certain point, être contestée. Au surplus, nous nous en 

 sommes assurés, elle n'a pas été provoquée par M. de 

 Joly; c'est au ministère de l'intérieur que la détermina- 

 tion fut prise ; elle est du 2 décembre 1828. 



En résumé : 



Le local que les assemblées législatives occupaient 

 avant la restauration, a été payé au prince de Condé 

 5,500,000 francs; c'est à très-peu près la somme qu'il 

 3Ût fallu dépenser pour approprier aux besoins de la 

 Chambre le bâtiment inachevé du quai d'Orsay. 



La construction de la nouvelle salle et de ses dépen- 

 dances aura coûté 2,700,000 francs. On y remarque un 

 luxe au moins très-inutile. De magnifiques colonnes de 

 marbre blanc de Carrare ; de larges revêtements en mar- 



