— 153 — 



des forlitications de Paris fût bien secondé par les 

 généraux Vaillant, Dupaii etNoizet, qui ont rempli 

 les fonctions de directeurs, et par les autres officiers 

 aussi habiles que distingués qui avaient été placés 

 sous ses ordres : toutefois, c'est à lui, avant tout, 

 que l'honneur doit en être attribué. 



Aux prudentes mesures que, de prime abord, il 

 avait proposées pour organiser les principales par- 

 ties du service et assurer la marche régulière des 

 travaux, il en ajouta successivement d'autres éga- 

 lement sages jusqu'à l'entier achèvement des ou- 

 vrages. 



Ainsi, dès que la passation des marchés et la 

 prise de possession des terrains qui étaient néces- 

 saires pour asseoir la première partie de ces ou- 

 vrages permirent d'en commencer l'exécution, le 

 général Dode exigea que chaque chef du génie, 

 dans des rapports remplis d'une manière uniforme 

 et fournis régulièrement à la fin de chaque se- 

 maine, fît connaître remplacement et la nature des 

 travaux entrepris, leur degré d'avancement, le 

 nombre des ouvriers employés, la quantité de ma- 

 tériaux consommés et en approvisionnement, le 

 montant des dépenses faites, et donnât, en un mot, 

 tous les renseignements qui pouvaient intéresser 

 le service. 



D'un autre côté, le Directeur supérieur parcou- 

 rant deux ou trois fois par semaine, tantôt une par- 



