( ;332 ) 



ter bereiking van het voorgestelde doel het meest Hcnschc' 

 lijk achtten. 



Wij zeiden : onder minder bezwarende omstandigheden ; 

 want was het zand moeijelijker tot den vasten bodem door- 

 gedrongen, dan zou niet alleen de hooge aanvulling, maar 

 vooral ook de wederopruiming tot 4 el onder A.P. meer- 

 dere uitgaven hebben gevorderd, en de maatregel zou niet 

 zoo goed aan het doel kunnen beantwoorden. 



ïoeu wij in November j. 1. ons tweede onderzoek deden, 

 was de door ons aanbevolen zandstorting volbragt tot een 

 bedrag vau gemiddeld 120 kub. el per strekkende el. 



Voor verre weg het grootste gedeelte van den dijk had 

 die bewerking plaats gehad, zonder dat daarbij verontrus- 

 tende verschijnselen waren opgemerkt. Wij achtten dan ook 

 het doel daarbij bereikt, en wij meenden, dat voor die ge- 

 deelten de opwerking van het dijksproËl zonder verdere voor- 

 zorgen, tegen vernieuwde buitenwaartsche uitschuiving kou 

 worden hervat. 



Ter plaatse echter van profil N". 4 (zie de Plaat 11) 

 was, volgens eene peiling van 25 October, over eene lengte 

 van bijna 100 el door de laatste zandplemping niet al- 

 leen geene verhooging aangebragt, maar de diepte vóur den 

 teen des dijks was zelfs toegenomen. De bodem scheen op 

 die plaats van eene buitengewoon slappe hoedanigheid te 

 zijn, en de aangebragte zandstorting kon nog geen genoeg- 

 zaam vertrouwen verdienen. 



Wij meendeu daarom den raad te moeten geven de zand- 

 raassa aldaar te vermeerderen, alvorens de opwerking van 

 het aarden profil des dijks te hervatten. 



Ter besparing van kosten gaven wij in overweging die 

 zandstorting niet bermsgewijze of langs de geheeie uitge- 

 strektheid van het werk te doen, maar in den vorm van 

 dwarshoofden loodregt op de as van het werk. 



Ten einde meer zeker te zijn, dat het zanrl voor deze 



