36 Sternwarte. 



4. Sternwarte in Bergedorf. 



Bericht für das Jahr 191 1 



\(piii 



Direktor Professor Dr. R. Schorr. 



I. Allgemeines. 



Auch das Jahr 1911 wurde von den Einrichtungs- und Bauarbeiten 

 der neuen Sternwarte noch fast ganz in Anspruch genommen. Im Gebäude 

 für den Meridiankreis wurde im Keller unter den eisernen Fußbodenträgern 

 eine besondere wärmeisolierende Decke eingezogen, um den sehr starken 

 Feuchtigkeitsniederschlag an dem hölzernen Fußboden des Beobachtungs- 

 raumes tunlichst einzuschränken. Außerdem wurden die Pfeiler mit Holz- 

 verkleidungen versehen, das Beobachtungspodium aufgestellt und ver- 

 schiedene Ergänzungen an der Spaltgardine und an den elektrisclien Ein- 

 lichtungen getroffen. Das Instrument selbst wurde dann im Sommer 

 fertig aufgestellt, und die ersten Untersuchungen konnten im Herbst 

 beginnen. Im Gebäude des großen Eefraktors wurde nach Ausführung 

 der noch ausstehenden Malei-arbeiten Ende Mai das Instrument vollständig 

 aufmontiert, nur an Stelle des noch fehlenden Objektives von 60 cm Durch- 

 messer wurde in die Tubusöffnung ein entsprechendes Ersatzgewicht ein- 

 gesetzt. Nachdem im März des Berichtsjahres auch die Kronglasscheibe 

 vom Schottschen Glaswerk in gutem Spannungszustand abgeliefert wurde, 

 hat die Firma Steinheil mit dem Schleifen des Objektives begonnen und 

 dasselbe bis Ende des Jahres soweit gefördert, daß das fertige Objektiv 

 voraussichtlich Mitte 1912 zur Ablieferung kommen wird. Im Gebäude 

 für das Spiegelteleskop wurde im Mai von der Firma Zeiß mit der Auf- 

 stellung der Säule und der anderen schwereren Teile des Instrumentes 

 begonnen. Hierauf wurde das Instrument in Tücher eingepackt, und 

 zunäch.st die letzten Bauarbeiten, welche erst nach dieser Aufstellung 

 erfolgen konnten, fertiggestellt. Ende des Jahres wurde dann die 

 instrumentelle Aufstellung beendigt. Die Aufstellung des Lippert-Astro- 

 graphen verzögerte sich infolge eines in der Zeißischen Werkstätte statt- 

 gefundenen Brandes, bei welchem das nahezu fertiggestellte Instrument 



