Sternwarte. 55 
warte betrifft, so wurde der größte Teil der Bauplanke beseitigt und durch 
eine hölzerne Einfriedigung ersetzt. Leider konnte dies jedoch nicht an 
allen Stellen des Terrains geschehen, da die von der Sternwarte seit fünf 
Jahren dringend gewünschte Schließung des zwischen den beiden Grund- 
stücksteilen hindurchführenden Gojenbergsweges auch im verflossenen 
Jahre noch nicht erreicht werden konnte. Die jahrelangen Verhandlungen 
mit der Stadt Bergedorf und den in Frage kommenden Grundstückseigen- 
tümern haben zu keiner gütlichen Einigung geführt; infolgedessen ist 
im Februar des Berichtsjahres durch Senat und Bürgerschaft das Expro- 
priationsverfahren für das Wegerecht an diesem Stück des Gojenbergs- 
_ weges eingeleitet worden. Auch dieses Verfahren hat jedoch bis zum Ende 
des Jahres noch nicht zum Abschluß gebracht werden können, so daß der 
für die Sternwarte unleidliche Zustand der Trennung der beiden Grund- 
stücke durch den Gojenbergsweg leider noch weiter fortbesteht. Infolge 
dieses Mißstandes können die noch dringend notwendigen Arbeiten auf 
dem Gelände der Sternwarte, die Herstellung der Wege, die Herrichtung 
und Bepflanzung des Terrains sowie die vollständige Ausführung der 
Einfriedigung noch immer nicht fertiggestellt werden. 
Die inneren Einrichtungsarbeiten der Sternwarte betrafen die An- 
lagen für den Zeitdienst und die Aufstellung der hierfür erforderlichen 
Uhren. Ferner wurde im Mai das alte Repsoldsche 11 cm-Passagen- 
instrument in dem hierfür errichteten Gebäude auf dem Nordterrain der 
Sternwarte aufgestellt (vergl. VI. B.). Im Gebäude für den Meridian- 
kreis wurde mit der Aufstellung dieses Instrumentes begonnen, doch 
konnte dieselbe nicht ganz zu Ende geführt werden, da zuvor noch der 
Einbau des Schutzdaches über dem Meridiankreis sowie der oben be- 
schriebenen Spaltgardine und mehrere damit im Zusammenhange stehende 
Bauarbeiten erfolgen mußten. Im Gebäude des großen Refraktors wurden 
zunächst die Säulenteile und das Achsensystem des Instruments aufge- 
stellt, damit die noch ausstehenden und dann erst möglichen Maler- 
arbeiten im Gebäude fertiggestellt werden konnten. In der Hütte für 
transportable Instrumente wurde die bei den Sonnenfinsternis-Expedi- 
tionen benutzte Polarachse nach entsprechender Aufarbeitung aufgestellt 
und an ihr die beiden kurzbrennweitigen photographischen Fernrohre 
montiert, von denen das eine mit einem 6-zölligen Petzval-Objektiv von 
Voigtländer, das andere mit einem 5-zölligen Cooke-Triplet von Voigt- 
länder ausgerüstet ist. 
Besichtigungen der vorhandenen Anlagen der Sternwarte erfolgten 
im Berichtsiahre, abgesehen von einem Besuche der Finanzdeputation, 
nur von seiten auswärtiger Fachgenossen. Allgemeinere Besichtigungen, 
die von vielen Seiten nachgesucht waren, mußten bis nach der Fertig- 
stellung der ganzen Anlage hinausgeschoben werden. 
